Xlinks Morocco–UK Power Project
એક્સલિંક્સ મોરોક્કો-યુકે પાવર પ્રોજેક્ટ એ મોરોક્કો કિંગડમથી યુનાઇટેડ કિંગડમ સુધી સૌર અને પવન-ઉત્પાદિત વીજળી વહન કરવા માટે 10,5 જીડબલ્યુ નવીનીકરણીય ઉત્પાદન, 20 જીડબલ્યુએચ બેટરી સંગ્રહ અને 3.6GW હાઇ-વોલ્ટેજ ડાયરેક્ટ કરંટ ઇન્ટરકનેક્ટર બનાવવાની દરખાસ્ત છે. મોરોક્કોમાં હવામાન વધુ સુસંગત છે, અને તેથી શિયાળાના મધ્યમાં પણ સતત સૌર ઊર્જા પૂરી પાડવી જોઈએ. જો બાંધવામાં આવશે, તો આ કેબલ અત્યાર સુધીની સૌથી લાંબી અન્ડરસી પાવર કેબલ હશે, અને યુકેના વીજળી વપરાશના 7.5 ટકા સુધી પુરવઠો પૂરો પાડશે. પ્રોજેક્ટનો પ્રથમ તબક્કો 2029માં કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે બીજો તબક્કો 2031માં કાર્યરત થવાની ધારણા છે. વર્તમાન સ્થિતિ મે 2022 સુધીમાં, એક્સલિન્ક્સે પ્રોજેક્ટ માટે વિકાસ ભંડોળમાં 40 મિલિયન પાઉન્ડ સુધી મેળવ્યા હતા, અને તે જરૂરી અબજો પાઉન્ડનું રોકાણ ભંડોળ એકત્ર કરવામાં મદદ કરવા માટે બેંકરોની નિમણૂકની નજીક હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. સ્કાય બિઝનેસ ન્યૂઝ અહેવાલ આપે છે કે કંપનીએ "તેની યોજનાઓ વિશે [યુકે] સરકાર સાથે વ્યાપક ચર્ચાઓ કરી છે, જે વ્હાઇટહોલમાં ખાસ રસ દાખવી રહી છે". ઓગસ્ટ 2023માં યુકેના નવા ઊર્જા સચિવ ક્લેયર કોટિન્હો દ્વારા એક્સલિંક્સને "રાષ્ટ્રીય મહત્વ" નો પ્રોજેક્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. 20GWh/5GW બેટરી દ્વારા પૂરક આશરે પવન ફાર્મ સાથે સૌર ફાર્મમાંથી વીજ ઉત્પાદનની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. આયોજિત કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા નજીવી 10.5GW છે. સ્થાન પવન અને સૌર ફાર્મ મોરોક્કોના ગુએલમીમ-ઓયડ નોઉન પ્રદેશમાં સ્થિત હશે. આ પ્રદેશમાં ઉત્કૃષ્ટ ઉત્પાદન લાક્ષણિકતાઓ છેઃ રણના સ્થાનમાં ઉત્તર આફ્રિકામાં ત્રીજા સૌથી વધુ વૈશ્વિક આડું કિરણોત્સર્ગ (જી. એચ. આઈ.) સાથે સૂર્યપ્રકાશ છે. ઉત્તર અને ઉત્તર-પશ્ચિમથી સતત ભારે પવન ફૂંકાય છે. દરિયાકાંઠાની અંતર્દેશીય પર્વતમાળાઓ પવનને કેન્દ્રિત કરે છે અને આફ્રિકામાં કેટલીક સૌથી વધુ દરિયાકાંઠાની પવન શક્તિની ગીચતાનો આનંદ માણે છે. દૈનિક સુસંગતતા પીવી ઘટક દિવસના કલાકો દરમિયાન વીજળી ઉત્પન્ન કરશે, અને પીવી પેનલ્સ સવારે અને સાંજે ઉત્પાદન વધારવા માટે સૂર્યને ટ્રેક કરવા માટે આગળ વધશે. મોરોક્કોમાં, સહારા રણ અને ઠંડા એટલાન્ટિક મહાસાગર વચ્ચેના તાપમાનના તફાવતને કારણે બપોર અને વહેલી સાંજે પ્રવર્તમાન પવન સૌથી વધુ જોરશોરથી ફૂંકાય છે. બેટરી બેક-અપ સાથે જોડાયેલી આ જનરેટિંગ લાક્ષણિકતાઓ, દિવસના દરેક 24 કલાકમાંથી આશરે 20 કલાક સુધી કેબલને સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે ચલાવવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. મોસમી સુસંગતતા આખું વર્ષ તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશને કારણે, સૌર પેનલ્સ યુકે કરતાં ત્રણ ગણી વધુ ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે તેવી અપેક્ષા છે. પેનલ્સ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પેદા થશે, જેમાં શિયાળાના મહિનાઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે બ્રિટનમાં સનશાયર દુર્લભ હોય છે અને દિવસો ટૂંકા હોય છે. વિશ્વસનીય પ્રવર્તમાન પવન યુરોપમાં નીચા પવનના સમયે પણ સતત વીજળી ઉત્પન્ન કરશે. જો ઇન્ટરકનેક્ટર કેબલ રૂટ બનાવવામાં આવે તો, અન્ડરસી કેબલ દક્ષિણ મોરોક્કોમાં ટેન-ટેન નજીક લેન્ડફોલથી ઇંગ્લેન્ડના ડેવોનના ઉત્તર દરિયાકાંઠા નજીક એલ્વરડિસ્કોટ ખાતે નેશનલ ગ્રીડ કનેક્શન પોઇન્ટ સુધી ચાલશે. આ કેબલ મોરોક્કોથી ગ્રેટ બ્રિટન સુધીના છીછરા જળ માર્ગને અનુસરશે, જે મહત્તમ ઊંડાઈ સુધી જશે. ખંડીય છાજલીને અનુસરવું એ સીધો માર્ગ કરતાં લાંબો છે, પરંતુ તકનીકી રીતે ઓછો પડકારજનક છે અને બિસ્કેની ખાડીની ભૂગર્ભ ઊંડાઈને ટાળે છે. કેબલ માર્ગ સ્પેન, પોર્ટુગલ અને ફ્રાન્સમાંથી પસાર થાય છે, પરંતુ આ દેશો સાથે કોઈ વિદ્યુત જોડાણ કરવાની યોજના નથી. આ તે દેશો પાસેથી પરવાનગી મેળવવાનું મોટા પાયે સરળ બનાવશે. તકનીકી સ્પષ્ટીકરણ 3.6GW ઇન્ટરકનેક્ટરમાં બે સ્વતંત્ર 1.8GW સર્કિટનો સમાવેશ કરવાની યોજના છે, જેમાં દરેકમાં અલગ હકારાત્મક અને નકારાત્મક કેબલ હોય છે. મેન્યુફેક્ચર એક્સલિંક્સે અલગથી ભંડોળ પૂરું પાડતી પેટાકંપની, એક્સએલસીસી દ્વારા સબમરીન પાવર કેબલ્સનું ઉત્પાદન કરવાની દરખાસ્ત કરી છે, અને હન્ટરસ્ટન, સ્કોટલેન્ડમાં, ટીસાઇડ પર અને વેલ્સના પોર્ટ ટેલ્બોટ ખાતે ઉત્પાદન સ્થળો સુરક્ષિત કર્યા છે, જે હવે "વિકાસ હેઠળ" છે. નવેમ્બર 2021 સુધીમાં, ઉત્પાદન 2024 માં શરૂ કરવાની યોજના છે, અને પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી કેબલનું ઉત્પાદન કરવામાં ચાર વર્ષનો સમય લાગશે. પ્રોજેક્ટ પ્રમોટર પ્રોજેક્ટ ડેવલપર, એક્સલિંક્સ લિમિટેડ, એક સ્ટાર્ટ અપ છે, અને આ તેનો પ્રથમ પ્રોજેક્ટ છે, પરંતુ સ્કાય ન્યૂઝના બિઝનેસ એડિટરના જણાવ્યા અનુસાર તેમાં "હેવીવેઇટ બોર્ડ" છે. તેના યુકે એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન ટેસ્કોના ભૂતપૂર્વ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સર ડેવ લુઈસ છે. સ્થાપક અને સી. ઈ. ઓ. સિમોન મોરિશ છે, જે એક શ્રેણીબદ્ધ ઉદ્યોગસાહસિક છે અને તેમણે 30 મિલિયન પાઉન્ડનું મોટાભાગનું બીજ ભંડોળ પૂરું પાડ્યું છે. એક્સલિંક્સને એસીડબલ્યુએ પાવરના સીઇઓ અને પ્રમુખ પૈડી પદ્મનાથન, કીવી પાવરના ભૂતપૂર્વ સીઇઓ યોવ ઝિંગેર અને નૂર એનર્જીના ચેરમેન અને સીઇઓ કેવિન સારાનો સમાવેશ થાય છે. રોલ્સ-રોયસ હોલ્ડિંગ્સના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન સર ઇયાન ડેવિસની પણ નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે ભરતી કરવામાં આવી છે. પ્રોજેક્ટ અર્થશાસ્ત્ર ખર્ચ 16 અબજ પાઉન્ડ હોવાનો અંદાજ છે, જેમાંથી અડધો હિસ્સો ઇન્ટરકનેક્ટર કેબલિંગ માટે હશે. જો કે આટલી લાંબી કેબલ માટે ટ્રાન્સમિશન નુકસાન પ્રમાણમાં 13 ટકા જેટલું ઊંચું હશે, જ્યારે યુકેમાં સૌર કે પવન ઊર્જા ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે પણ વીજળી ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ, જ્યારે કિંમતો વધુ હશે. એક્સલિંક માને છે કે આ પ્રોજેક્ટ આર્થિક રીતે વ્યવહારુ રહેશે જો તેઓ 48 પાઉન્ડ/એમડબલ્યુએચ પર વીજળીનો પુરવઠો પૂરો પાડવા માટેના કરાર સુરક્ષિત કરી શકે. પ્રોજેક્ટ પ્રાયોજક પ્રોજેક્ટ હિસ્ટ્રી એક્સલિંક્સની રચના 2018માં કરવામાં આવી હતી. એક્સલિંક્સ લિમિટેડની સ્થાપના માર્ચ 2019માં કરવામાં આવી હતી. સપ્ટેમ્બર 2021 માં, Xlink એ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ "મોરોક્કન સરકાર સાથે મોરોક્કોમાં સંયુક્ત પવન અને સૌર ફાર્મ માટે આશરે એક એકર વિસ્તાર સુરક્ષિત કર્યો છે". ઓક્ટોબર 2021 સુધીમાં, એક્સલિંક્સે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ડેવોનમાં જીબી નેશનલ ગ્રીડ સાથે બે 1.8GW એચવીડીસી જોડાણો માટે નેશનલ ગ્રીડ પીએલસી સાથે કરાર પર પહોંચી ગયા છે. માર્ચ 2022 માં, ઇન્ટરટેકે પરમિટ શક્યતા અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો, જે "પ્રસ્તાવિત માર્ગનું સર્વેક્ષણ કરવા, કેબલ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા અને પ્રોજેક્ટના સમગ્ર કામગીરી જીવન દરમિયાન જરૂરી જાળવણી પૂર્ણ કરવા માટે પરવાનગી મેળવવા માટે એક્સલિંક્સે અનુસરવી આવશ્યક પ્રક્રિયાની વિગતવાર રૂપરેખા આપે છે". માર્ચ 2022માં, એક્સલિંક્સે દરિયાઈ કેબલ રૂટીંગ, સર્વેક્ષણ સ્પષ્ટીકરણ અને પ્રાપ્તિ પર ગુણવત્તાની ખાતરી અને તકનીકી સલાહ પ્રદાન કરવા માટે ઇન્ટરટેકને નિયુક્ત કર્યું. મે 2022માં ઓક્ટોપસ એનર્જીએ આ પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કર્યું હતું. આઇસિલિંક નોર્થ સી લિંક ઓસ્ટ્રેલિયા-એશિયા પાવર લિંક ડેસેરટેક સ્પેન-મોરોક્કો આંતરજોડાણ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ એક્સલિંક્સ પ્રોજેક્ટ પૃષ્ઠનો સારાંશ પ્રસ્તાવિત કેબલ માર્ગનો નકશો સહિત પ્રોજેક્ટનો સારાંશ પ્રસ્તાવિત માર્ગની આકૃતિ ગ્રેટ બ્રિટનથી અને ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ટરકનેક્ટર્સ કોન્ટિનેન્ટલ યુરોપના સિંક્રોનસ ગ્રીડમાં અને ત્યાંથી પ્રસ્તાવિત સૌર ઉર્જા મથકો મોરોક્કોમાં પવન ઉર્જા મોરોક્કોમાં સૌર ઉર્જા