Koldam Dam
સામાન્ય રીતે કોલ્ડમ તરીકે ઓળખાતું કોલ્ડમ જળવિદ્યુત મથક, દેહર પાવર હાઉસના ઉપરના ભાગમાં સતલજ નદી પર બાંધ છે. તે ભારતના હિમાચલ પ્રદેશના બરમાના નજીક ચંદીગઢ-મનાલી ધોરીમાર્ગ (એનએચ-21) થી 18 કિમી દૂર બિલાસપુરથી છે. ડેમનો મુખ્ય હેતુ જળવિદ્યુત ઉત્પાદન છે અને તે 800 મેગાવોટના પાવર સ્ટેશનને ટેકો આપશે. આ બંધનું નિર્માણ એનટીપીસી લિમિટેડ (અગાઉ નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. કોલ્ડમ પ્રોજેક્ટની કલ્પના સૌપ્રથમ સાઠના દાયકાના મધ્યમાં કરવામાં આવી હતી અને 1966થી વિવિધ સંભવિત સ્થળો પર તપાસ ચાલી રહી હતી. 1975 સુધી હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસના આધારે, એક પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં 600 મેગાવોટની સ્થાપિત ક્ષમતા ધરાવતા રોકફિલ ડેમના નિર્માણની કલ્પના કરવામાં આવી હતી. એચ. પી. એસ. ઈ. બી. દ્વારા ઓક્ટોબર, 1984માં તપાસ અને અભ્યાસનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પ્રોજેક્ટની ક્ષમતામાં સુધારો કરીને 800 મેગાવોટ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ભંડોળના અભાવે કામ શરૂ થયું ન હતું. ત્યારબાદ, વર્ષ 2000માં એન. ટી. પી. સી. દ્વારા કોલ્ડમ હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટનો કબજો લેવામાં આવ્યો હતો અને પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટને 167 મીટર ઊંચા રોક ફિલ ડેમ અને 4X200 મેગાવોટની સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ડેમની ટોચ પર સ્થિત સરફેસ પાવર હાઉસ સાથે સુધારવામાં આવ્યો હતો. આ બંધનો શિલાન્યાસ 5 જૂન 2000ના રોજ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. 14 જાન્યુઆરી 2004ના રોજ ડેમ પર મુખ્ય બાંધકામ શરૂ થયું હતું. કે. બી. દુબે પ્રોજેક્ટ (બીયુએચ) ના પ્રથમ વડા હતા. વર્તમાન બીયુએચ એન. એસ. ઠાકુર (2020 થી) છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય મુદ્દાઓ સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓને કારણે અને 2006માં જળાશય વિસ્તારના ભાગને મજથલ વન્યજીવ અભયારણ્યના વિસ્તરણ તરીકે જાહેર કરવામાં આવતા, આ પ્રોજેક્ટમાં વિલંબ થયો હતો. ડાઇવર્ઝન ટનલને સીલ કરવામાં આવેલી સમસ્યાઓને કારણે ડિસેમ્બર 2013માં જળાશયને જપ્ત કરવાના પ્રયાસો સૌપ્રથમ નિષ્ફળ ગયા હતા. 18 માર્ચ 2014 સુધીમાં, ટનલને સીલ કરવા અને તળાવને ભરવાનો ચોથો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો હતો. સમારકામ કરવામાં આવ્યું હતું અને એપ્રિલ 2014 માં અન્ય એક અસફળ જપ્તી કરવામાં આવી હતી કારણ કે ડાયવર્ઝન ટનલ લીક થવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. જપ્તીનો બીજો સમયગાળો 3 નવેમ્બર 2014ના રોજ શરૂ થયો હતો અને 3 જાન્યુઆરી 2015ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો. એક ટનલ હજુ પણ લીક થઈ હતી પરંતુ સત્તાવાળાઓને વિશ્વાસ હતો કે તેઓ એપ્રિલ સુધીમાં પાવર સ્ટેશન કાર્યરત કરી દેશે. જનરેટર કાર્યરત કરવાનું મૂળ રૂપે 2009 માટે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તેને 2015 માટે ફરીથી નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું હતું. ડેમના નિર્માણનો કરાર થાઇલેન્ડની આઇટીડી પબ્લિક કંપની લિમિટેડને આપવામાં આવ્યો હતો. બી. એચ. ઇ. એલ., તોશિબા અને મારુબેનીની સંયુક્ત સાહસ કંપનીએ ટર્બાઇન અને જનરેટર પૂરા પાડ્યા હતા. વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા તેની સ્થાપિત ક્ષમતા 800 મેગાવોટ (4x200 મેગાવોટ) છે. પ્રથમ 200 મેગાવોટ ફ્રાન્સિસ ટર્બાઇન-જનરેટર 30 માર્ચ 2015ના રોજ અને ત્રીજું 10 એપ્રિલ 2015ના રોજ કાર્યરત કરવામાં આવ્યું હતું. ભાખડા ડેમ પણ જુઓ-હિમાચલ પ્રદેશમાં પાંડોહ ડેમ સંદર્ભ ડેમ હિમાચલ પ્રદેશમાં જળવિદ્યુત પાવર સ્ટેશનો સતલજ નદીના બંધ પર ખડક ભરેલા બંધ 2015 માં પૂર્ણ થયેલ ઊર્જા માળખું 2015 માં હિમાચલ પ્રદેશમાં મંડી જિલ્લામાં ઇમારતો અને માળખામાં પૂર્ણ થયેલ સંસ્થાઓ