Neelum–Jhelum Hydropower Plant
નીલમ-ઝેલમ જળવિદ્યુત પ્લાન્ટ આઝાદ કાશ્મીર (એ. જે. કે.) માં વહેતા નદીના જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે, જે નીલમ નદીના પાણીને ઝેલમ નદી પરના પાવર સ્ટેશન તરફ વાળવા માટે રચવામાં આવ્યો છે. આ પાવર સ્ટેશન મુઝફ્ફરાબાદની દક્ષિણે આવેલું છે અને તેની સ્થાપિત ક્ષમતા 969 મેગાવોટ છે. જુલાઈ 2007માં ચીનના કન્સોર્ટિયમને બાંધકામનો કરાર અપાયા બાદ 2008માં આ પ્રોજેક્ટનું બાંધકામ શરૂ થયું હતું. ઘણા વર્ષોના વિલંબ પછી, પ્રથમ જનરેટર એપ્રિલ 2018 માં કાર્યરત કરવામાં આવ્યું હતું અને સમગ્ર પ્રોજેક્ટ ઓગસ્ટ 2018 માં પૂર્ણ થયો હતો જ્યારે ચોથું અને છેલ્લું એકમ 13 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય ગ્રીડ સાથે સુમેળ કરવામાં આવ્યું હતું અને 14 ઓગસ્ટ 2018 ના રોજ તેની મહત્તમ ઉત્પાદન ક્ષમતા 969 મેગાવોટ પ્રાપ્ત કરી હતી. તે 30 વર્ષ માટે એકમ દીઠ રૂ. 13.50 ના સ્તરીય ટેરિફ પર દર વર્ષે 5,150 GWh (ગીગાવોટ કલાક) નું ઉત્પાદન કરશે. આ પ્લાન્ટ થોડા પ્રસંગોએ 1040 મેગાવોટ ઉત્પાદન સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યો હતો, જે તેની ક્ષમતાની બહાર છે અને જળવિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એક દુર્લભ અગ્રતા છે. 6 જુલાઈ, 2022ના રોજ ટેલ-રેસ ટનલમાં મોટી તિરાડો પડવાને કારણે નીલમ-ઝેલમ ડેમ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. ટેલ રેસ ટનલમાં પુનઃસ્થાપન કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ તેણે 9 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ વીજ ઉત્પાદન ફરી શરૂ કર્યું હતું. પૃષ્ઠભૂમિ 1989માં મંજૂરી મળ્યા પછી, ડિઝાઇનમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ટનલની લંબાઈ અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થયો હતો. આ પ્રોજેક્ટ 2002માં શરૂ થવાનો અને 2008માં પૂર્ણ થવાનો ઈરાદો હતો પરંતુ વધતા ખર્ચને પહોંચી વળવાની સમસ્યાઓને કારણે આ સમયમર્યાદામાં નોંધપાત્ર વિલંબ થયો હતો. વધુમાં, 2005ના કાશ્મીર ભૂકંપ કે જેણે આ પ્રદેશને બરબાદ કરી દીધો હતો, તેને વધુ કડક ધરતીકંપના ધોરણોને અનુરૂપ બનાવવા માટે પ્રોજેક્ટને ફરીથી ડિઝાઇન કરવાની જરૂર હતી. 7 જુલાઈ 2007ના રોજ, ચાઇના કન્સોર્ટિયમ CGGC-CMEC (ગેઝોબા ગ્રુપ અને ચાઇના નેશનલ મશીનરી ઇમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ કોર્પોરેશન) ને ડેમ અને પાવર સ્ટેશનના નિર્માણ માટે કરારની ઓફર કરવામાં આવી હતી. વર્ષના અંત સુધીમાં શરતો નક્કી કરવામાં આવી હતી અને જાન્યુઆરી 2008માં પ્રારંભનો પત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ પરવેઝ મુશર્રફે જાહેરાત કરી હતી કે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે. ઓક્ટોબર 2011 માં, ડેમ સ્થળની આસપાસ નીલમ નદીના માર્ગને બદલવા માટે જરૂરી ડાયવર્ઝન ટનલ પૂર્ણ થઈ હતી. 1 નવેમ્બરના રોજ, પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન સૈયદ યુસુફ રઝા ગિલાનીએ પ્રોજેક્ટના વિલંબ માટે જાહેરમાં તેમની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. 1989માં તેના મૂલ્યાંકન સમયે, તેનો ખર્ચ $167 મિલિયન યુએસડી (2011) થવાનો હતો અને 2005માં બીજી પુનઃરચના પછી, તે ખર્ચ વધીને $935 મિલિયન યુએસડી (2011) થયો હતો. હાલમાં ખર્ચ વધીને 2.89 અબજ યુએસડી (2011) થયો છે. આ પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ વોટર એન્ડ પાવર ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (ડબ્લ્યુએપીડીએ) ની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું અને ભંડોળ નીલમ ઝેલમ હાઇડ્રોપાવર કંપની, કરવેરા, બોન્ડ ઓફરિંગ, મધ્ય-પૂર્વ અને ચીની બેંકો દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. ડબ્લ્યુ. એ. પી. ડી. એ. એ ચીની બેંકો અને મધ્ય પૂર્વના સંઘ પાસેથી સફળતાપૂર્વક લોન મેળવી હતી. બાકીની ટનલના ખોદકામને ઝડપી બનાવવામાં મદદ કરવા માટે ટનલ-બોરિંગ મશીનો (ટીબીએમ) લાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ફેબ્રુઆરી 2013માં કાર્યરત થયા હતા. ઓગસ્ટ 2013 સુધીમાં આ પ્રોજેક્ટ 66 ટકા પૂર્ણ થયો હતો જ્યારે તે જ સમયે ડાયવર્ઝન ટનલ 75 ટકા પૂર્ણ થઈ હતી. તે સમયે આર્થિક બાબતોના વિભાગ દ્વારા 47.5 કરોડ યુ. એસ. ડોલરનું ભંડોળ હજુ પણ સુરક્ષિત નહોતું. 2014ના મધ્યમાં વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફે બાંધકામ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે 2015ના મધ્ય સુધીમાં ઓછામાં ઓછું એક જનરેટર કાર્યરત થઈ જશે. 24 ડિસેમ્બર 2014ના રોજ ડાયવર્ઝન ટનલની નજીક એક દિવાલ પડી ભાંગી હતી, જેમાં એક ચીની એન્જિનિયર સહિત ચાર કામદારો માર્યા ગયા હતા. 5 નવેમ્બર, 2016ના રોજ આ પરિયોજના 100 ટકા સંપૂર્ણ ડિઝાઇન સાથે અંતિમ તબક્કામાં પ્રવેશી હતી, જ્યારે 85.5 ટકા પ્રગતિ હાંસલ કરી હતી અને ભંડોળ બહાર પાડવામાં તમામ વિલંબ, હવામાનની સ્થિતિ, બાંધકામના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન વીજળીની અનુપલબ્ધતા અને જમીન સંપાદનમાં વિલંબ છતાં પૂર્ણ થવા તરફ આગળ વધી રહી છે. માર્ચ 2017માં એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ડેમની કિંમત વધીને 500 અબજ પીકેઆર થઈ ગઈ છે. આમ નીલમ ઝેલમમાંથી વીજળીની કિંમત પાકિસ્તાની રૂપિયા 20 પ્રતિ યુનિટ હશે. ટનલ બોરિંગ, જનરેટર અને ટર્બાઇનની સ્થાપના સહિત તમામ નાગરિક કાર્યો પૂર્ણ થયા હતા અને ડેમને ચકાસવા માટે 17 ઓક્ટોબર 2017ના રોજ પાણી ભરવાનું શરૂ થયું હતું. ઓક્ટોબર 2017માં મુઝફ્ફરાબાદના રહેવાસીઓએ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે નીલમ ઝેલમ પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી મુઝફ્ફરાબાદ શહેરમાંથી નીકળતા નીલમ નદીના પ્રવાહમાં ભારે ઘટાડો થશે. જાન્યુઆરી 2018માં, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે ખડકથી ભરેલા ડેમની જાળવણી દિવાલ નવેમ્બર 2017માં તેની મૂળ સ્થિતિથી 18 મીમી બદલાઈ ગઈ છે, જ્યારે ડેમને 1017 મીટરની ડિઝાઇન ઊંચાઈ પર લોડ કરવામાં આવ્યો હતો. ડેમમાંથી વીજળીનું ઉત્પાદન જૂન-જુલાઈ 2018 સુધી વિલંબિત થઈ શકે છે. માર્ચ 2018ની શરૂઆતમાં, એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે હેડ રેસ ટનલમાં પાણી ભરવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે અને પ્રથમ એકમ માર્ચના અંત સુધીમાં વીજળીનું ઉત્પાદન શરૂ કરશે, ત્યારબાદ બીજા, ત્રીજા અને ચોથા એકમ અનુક્રમે એક મહિનાના અંતરાલે વીજળીનું ઉત્પાદન શરૂ કરશે. એપ્રિલ 2018માં, 242.25 મેગાવોટનું પ્રથમ એકમ એકમ દીઠ 13.50 ના સ્તરીકૃત ટેરિફ પર કાર્યરત કરવામાં આવ્યું હતું. વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ નીલમ-ઝેલમ જળવિદ્યુત પરિયોજનાએ એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે, કારણ કે આ પરિયોજનાએ 14 ઓગસ્ટ 2018ના રોજ તેની મહત્તમ ઉત્પાદન ક્ષમતા 969 મેગાવોટ (એમડબલ્યુ) હાંસલ કરી હતી. ભારતના કિશનગંગા પ્રોજેક્ટની અસર 2007માં, ભારતે નીલમ-ઝેલમ ડેમના ઉપરના ભાગમાં નીલમ નદી (ભારતમાં કિશનગંગા તરીકે ઓળખાતી) પર નદી પાવર સ્ટેશનનું નિર્માણ શરૂ કર્યું હતું. કિશનગંગા જળવિદ્યુત પ્લાન્ટ નીલમ-ઝેલમ જેવી જ રીતે કામ કરે છે, જેમાં ડેમનો ઉપયોગ કરીને નીલમ નદીના પાણીના એક ભાગને ઝેલમની અન્ય સહાયક નદી બોનાર નલ્લામાં છોડવામાં આવે તે પહેલાં પાવર સ્ટેશન તરફ વાળવામાં આવે છે. પાકિસ્તાને અંદાજ મૂક્યો છે કે, કિશનગંગા પ્રોજેક્ટના પરિણામે, તે પાકિસ્તાનમાં નીલમના પાણીમાં 21 ટકાનો ઘટાડો અનુભવશે, જેના કારણે નીલમ-ઝેલમ દ્વારા પેદા થતી વીજળીમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થશે. આ ઘટાડો નોંધપાત્ર નથી કારણ કે નીલમનું 70 ટકા પાણી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરમાં ઉત્પન્ન થયું હતું. 2010માં પાકિસ્તાને સિંધુ જળ સંધિ હેઠળ વિવાદ ઉઠાવ્યો હતો અને તેને કાયમી મધ્યસ્થતા અદાલતમાં લઈ ગયો હતો. અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે ભારતને વીજ ઉત્પાદન માટે એક ઉપનદીમાંથી બીજી ઉપનદીમાં પાણી વાળવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને તેને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી કારણ કે તેણે નીલમ-ઝેલમ પહેલાં કિશનગંગા પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો. કિશનગંગા પ્રોજેક્ટ 19 મે 2018ના રોજ કાર્યરત થયો હતો. ડિઝાઇન અને કામગીરી નીલમ-ઝેલમ ડેમ એક ઊંચો અને લાંબો ગુરુત્વાકર્ષણ બંધ છે. તે એક તળાવ (જળાશય) ને રોકે છે જેની મહત્તમ સંગ્રહ ક્ષમતા છે. આ બંધ નીલમ નદીની દક્ષિણપૂર્વ તરફ એક લાંબી હેડ-રેસ ટનલમાં ફેરવાય છે, પ્રથમ હેડ-રેસ બે ટનલ છે જે પાછળથી એકમાં મળે છે. આ ટનલ ઝેલમ નદીની નીચે અને તેના વળાંકમાંથી પસાર થાય છે. ટનલના અંતે, પાણી સર્જ ચેમ્બર સુધી પહોંચે છે જેમાં ઊંચો સર્જ શાફ્ટ (પાણીના હથિયારોને રોકવા માટે) અને લાંબી સર્જ ટનલ હોય છે. સર્જ ચેમ્બરમાંથી, પાણીને ચાર અલગ અલગ પેનસ્ટોક્સમાં વહેંચવામાં આવે છે જે ભૂગર્ભ પાવર હાઉસમાં ચાર 242.25 MW ફ્રાન્સિસ ટર્બાઇન-જનરેટરમાંથી દરેકને ખવડાવે છે. વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયા પછી, પાણીને લાંબી પૂંછડી-રેસ ટનલ દ્વારા દક્ષિણપૂર્વમાં ઝેલમ નદીમાં પાછું છોડવામાં આવે છે. ડેમ અને પાવર સ્ટેશન વચ્ચેની ઊંચાઈમાં ઘટાડો સરેરાશ હાઇડ્રોલિક હેડને પોસાય છે. ડેમની ટેલ રેસ ટનલ જુલાઈ 2022માં તૂટી પડી, તૂટી પડી અને બ્લોક થઈ ગઈ જેના કારણે પાવર પ્લાન્ટ બંધ થઈ ગયો. ટેલ રેસ ટનલમાં પુનઃસ્થાપન કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ તેણે 9 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ વીજ ઉત્પાદન ફરી શરૂ કર્યું હતું. ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલ પાકિસ્તાનના જણાવ્યા અનુસાર, ટીબીએમ મશીનોની ખરીદીના પરિણામે 74 મિલિયન ડોલરની લાંચ લેવાઈ હોવાનો આરોપ છે. આ પણ જુઓ પાકિસ્તાનમાં બંધ અને જળાશયોની સૂચિ પાકિસ્તાનમાં પાવર સ્ટેશનોની સૂચિ સતપારા બંધ અલ્લાઈ ખ્વાર જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટ ગોમલ ઝામ બંધ તરબેલા બંધ સંદર્ભો પાકિસ્તાનમાં બંધ પાકિસ્તાનમાં જળવિદ્યુત પાવર સ્ટેશનો નદીના વહેતા પાવર સ્ટેશનો નીલમ (કિશનગંગા) નદી પર બંધ આઝાદ કાશ્મીર ગ્રેવિટી ડેમમાં ઇમારતો અને માળખાં ભૂગર્ભ પાવર સ્ટેશનો