Postmortem documentation
પ્રોજેક્ટ પોસ્ટમોર્ટમ એ એક પ્રક્રિયા છે જેનો ઉપયોગ પ્રોજેક્ટની નિષ્ફળતાના કારણો (અથવા નોંધપાત્ર વ્યવસાય-ક્ષતિ ડાઉનટાઇમ) અને ભવિષ્યમાં તેમને કેવી રીતે અટકાવવું તે ઓળખવા માટે થાય છે. આ રેટ્રોસ્પેક્ટિવથી અલગ છે, જેમાં પ્રોજેક્ટ માટે હકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને વસ્તુઓની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ બોડી ઓફ નોલેજ (પી. એમ. બી. ઓ. કે.) આ પ્રક્રિયાને શીખેલા પાઠ તરીકે વર્ણવે છે. પોસ્ટમોર્ટમ પ્રોજેક્ટનો હેતુ પ્રક્રિયામાં સુધારાઓને જાણ કરવાનો છે જે ભવિષ્યના જોખમોને ઘટાડે છે અને પુનરાવર્તિત શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. પોસ્ટમોર્ટમને ઘણીવાર અસરકારક જોખમ વ્યવસ્થાપનનો મુખ્ય ઘટક અને ચાલુ અગ્રદૂત માનવામાં આવે છે. પ્રોજેક્ટ પોસ્ટમોર્ટમ પોસ્ટમોર્ટમના તત્વો માત્રાત્મક માહિતી અને ગુણાત્મક માહિતી બંનેને સમાવી શકે છે. માત્રાત્મક ડેટામાં પ્રોજેક્ટ માટે અંદાજિત કલાકો અને વાસ્તવિક કલાકો વચ્ચેના તફાવતનો સમાવેશ થાય છે. ગુણાત્મક ડેટામાં ઘણીવાર હિસ્સેદારોનો સંતોષ, અંતિમ વપરાશકર્તાનો સંતોષ, ટીમનો સંતોષ, સંભવિત પુનઃઉપયોગિતા અને અંતિમ વિતરણની ગુણવત્તાનો સમાવેશ થાય છે. સમય પર નજર રાખવાની ભૂમિકા પ્રોજેક્ટ અંદાજના ભિન્નતાનું સફળ વિશ્લેષણ ચોક્કસ સમય પર નજર રાખવા પર આધારિત છે. સમયની જેમ ગ્રાન્યુલારિટીને ટ્રેક કરવામાં આવે છે, પ્રોજેક્ટ પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન વધુ વિગતવાર વિશ્લેષણ કરી શકાય છે. આ પણ જુઓ કિકઓફ મીટિંગ પ્રી-મોર્ટમ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ આઇટી પોસ્ટમોર્ટમ શ્રેષ્ઠતા માટે નવ પગલાં-પ્રોજેક્ટ પોસ્ટમોર્ટમ સમીક્ષા માટે ઝેડડી નેટ એ નિર્ધારિત પ્રક્રિયા પર લેખ-એસીએમ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ પર લેખ