Rusumo Hydroelectric Power Station
રુસુમો હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટેશન, જેને રુસુમો પાવર સ્ટેશન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે નિર્માણાધીન હાઇડ્રોપાવર પ્લાન્ટ છે, જે પૂર્ણ થાય ત્યારે પ્રારંભિક આયોજિત ક્ષમતા સ્થાપન સાથે. આ પ્રોજેક્ટમાં નદીની ડિઝાઇન સાથે બંધનું નિર્માણ સામેલ હશે. મોટા પ્રોજેક્ટ માટે 400 મિલિયન યુએસ ડોલરની સરખામણીમાં ઓછી પર્યાવરણીય અસર અને 300 મિલિયન યુએસ ડોલરના અંદાજિત ખર્ચ સાથે 80 મેગાવોટ પ્રોજેક્ટની તરફેણમાં ત્યજી દેવામાં આવે તે પહેલાં વધુ ખર્ચાળ જળાશય ડિઝાઇનને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી હતી. વિશ્વ બેંકે 6 ઓગસ્ટ 2013ના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે આ પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી યુએસ $468.60 મિલિયન માટે કુલ યુએસ $340 મિલિયનની લોનને મંજૂરી આપી છે. નવેમ્બર 2013માં, આફ્રિકન ડેવલપમેન્ટ બેંકે પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા માટે 113 મિલિયન યુએસ ડોલરની લોનને મંજૂરી આપી હતી. સ્થાન પાવર સ્ટેશન કાગેરા નદી પર, તાંઝાનિયા સાથેની રવાન્ડાની સરહદ સાથે અને ત્રિપાયન્ટના લગભગ ડાઉનસ્ટ્રીમ પર છે જ્યાં બંને દેશો બુરુન્ડી સાથે સામાન્ય સરહદ વહેંચે છે. આ પ્રોજેક્ટ રવાન્ડાની રાજધાની અને સૌથી મોટા શહેર કિગાલીની દક્ષિણપૂર્વમાં રુસુમો શહેરની નજીક રુસુમો ધોધ ખાતે આવેલો છે. રુસુમો ધોધ નગોમા જિલ્લામાં કિબુન્ગો ખાતેના પ્રાંતીય વડામથકની દક્ષિણ-પૂર્વમાં આશરે માર્ગ દ્વારા આવેલો છે. પાવર સ્ટેશનના અંદાજિત કોઓર્ડિનેટ્સ છેઃ 02° 22'47.0 "S, 30° 47'09.0" E (અક્ષાંશઃ-2.379722; રેખાંશઃ 30.785833). અન્ય વિચારણાઓ પેદા થતી વીજળી બુરુન્ડી, રવાન્ડા અને તાંઝાનિયા દેશો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે. વીજ ઉત્પાદન પ્લાન્ટમાંથી 220 કિલોવોલ્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનો દ્વારા ટ્રાન્સમિશન સ્ટેશનો સુધી વીજળી કાઢવામાં આવશેઃ ગિટેગા, બુરુન્ડી, અંતર; કિગાલી, રવાન્ડા, અંતર; અને, ન્યાકાઝી, તાંઝાનિયા, અંતર. તાજેતરના વિકાસ નવેમ્બર 2016 માં, કિગાલી, રવાન્ડામાં પાવર સ્ટેશનના નિર્માણ માટેનો માર્ગ મોકળો કરનારા બે કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ કરાર રુસુમો પાવર કંપની લિમિટેડ અને ઠેકેદારોના સંઘ વચ્ચે હતો જેમાં સી. જી. સી. ઓ. સી. ગ્રુપ લિમિટેડ અને જિઆંગ્ઝી વોટર એન્ડ હાઇડ્રોપાવર કન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડનું સંયુક્ત સાહસ સામેલ હતું. આ કરાર જળ-યાંત્રિક ઉપકરણોના પુરવઠા અને સ્થાપન સહિત નાગરિક કાર્યોની કામગીરી માટે પ્રદાન કરે છે. બીજો કરાર રુસુમો પાવર કંપની લિમિટેડ અને જર્મનીના રુસુમો ફૉલ્સ એન્ડ્રિટ્ઝ હાઇડ્રો જીએમબીએચ અને ભારતના એન્ડ્રિટ્ઝ હાઇડ્રો પીવીટી લિમિટેડ સહિત કંપનીઓના સંઘ વચ્ચે વીજ ઉત્પાદન માટે વિદ્યુત અને યાંત્રિક કાર્યો હાથ ધરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. નવેમ્બર 2016 સુધીમાં, આ પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ $340 મિલિયન છે, જેને વિશ્વ બેંક દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવશે. ત્રણ હાઇ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનો કે જે પેદા થતી વીજળીને બહાર કાઢશે તેનો ખર્ચ 121 મિલિયન ડોલર થવાનો અંદાજ છે, જેને આફ્રિકન ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. બાંધકામ જાન્યુઆરી 2017 માં શરૂ કરવાની યોજના છે. બાંધકામ 30 માર્ચ 2017ના રોજ તાંઝાનિયાના પ્રદેશમાં નગારા ખાતે ભૂમિ પૂજન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં ત્રણ લાભાર્થી દેશોના સરકારી અધિકારીઓએ હાજરી આપી હતી; પ્રાદેશિક પૂર્વ આફ્રિકન સમુદાયના તમામ સભ્યો. આ પાવર સ્ટેશનની માલિકી રુસુમો પાવર કંપની લિમિટેડ (આર. પી. સી. એલ.) ની છે, જે ત્રણ દેશોની માલિકીની વિશેષ હેતુ વાહન કંપની છે. આ પ્રોજેક્ટ માટે બે ઠેકેદારોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. સી. જી. સી. ઓ. સી. ગ્રૂપ અને જિઆંગ્ઝી વોટર એન્ડ હાઇડ્રોપાવર કન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ નાગરિક કાર્યો માટે જવાબદાર છે, જ્યારે જર્મની અને ભારતના એન્ડ્રિટ્ઝ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રો-મિકેનિકલ કાર્યો માટે જવાબદાર છે. નાઇલ ઇક્વેટોરિયલ લેક્સ સબસિડિયરી એક્શન પ્રોગ્રામ (NELSAP-CU) નું સંકલન એકમ, માલિકો વતી પ્રોજેક્ટનો અમલ કરી રહ્યું છે. 2020માં પૂર્ણ થવાની અને વ્યવસાયિક કામગીરી શરૂ થવાની અપેક્ષા હતી. આ પ્રોજેક્ટ પર બાંધકામનું કામ ફેબ્રુઆરી 2019 સુધીમાં 35 ટકા અને જાન્યુઆરી 2020 સુધીમાં 59 ટકા હોવાનો અંદાજ હતો. એપ્રિલ 2021 સુધીમાં, 2022માં પૂર્ણ થવાની ધારણા હતી, જેમાં 2021ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં ઓનલાઇન વીજ ઉત્પાદન કરતા ત્રણ એકમોમાંથી એકની અપેક્ષા હતી. જૂન 2021 સુધીમાં, 80 ટકા કામ પૂર્ણ થયું હોવાથી, ડિસેમ્બર 2021માં વ્યાવસાયિક કામગીરી શરૂ થવાની ધારણા હતી. 2021ના બીજા અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં ત્રણ અસરગ્રસ્ત દેશોના ઓડિટર જનરલો દ્વારા કરવામાં આવેલા ઓડિટમાં ખર્ચમાં 22 ટકાનો વધારો થયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જે કાર્ય યોજનામાં તે સમય સુધી અંદાજપત્રક કરતાં વધારે છે. તે સમયે કામ 81 ટકા પૂર્ણ થવાનો અંદાજ હતો. ઓગસ્ટ 2022 સુધીમાં અંદાજે 95 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું. નવેમ્બર 2022માં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે, ડિસેમ્બર 2022માં વ્યાવસાયિક રીતે કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે. તે મહિનાના અંતમાં, વ્યાપારી સંચાર 2023ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં પાછો ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો. આ પણ જુઓ રવાન્ડા પૂર્વીય પ્રાંત, રવાન્ડા કિરીહે જિલ્લામાં વીજ મથકોની યાદી સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ 30 માર્ચ 2017ના રોજ શરૂ થનાર રુસુમો ધોધ જળવિદ્યુત પરિયોજનાનું નિર્માણ રવાન્ડા પૂર્વીય પ્રાંત, રવાન્ડા કિરીહે જિલ્લામાં નિર્માણાધીન જળવિદ્યુત મથકોની રુસુમો પાવર પરિયોજનાની ઝાંખી