Leppävaara tower
લેપ્પાવારા ટાવર એ લેપ્પાવારા, એસ્પૂ, ફિનલેન્ડમાં એક ઊંચી ઇમારત છે, જે વાલુરિંકુજા 2 ખાતે સ્થિત છે. આ ઈમારત લેપ્પાવારા રેલવે સ્ટેશન અને સેલો શોપિંગ સેન્ટરની બાજુમાં આવેલી છે. આ ઈમારત 68 મીટર ઊંચી છે અને તેમાં 21 માળ છે. તે નિટ્ટીહુઇપુ અને મેરિટોર્ની પછી એસ્પુમાં ત્રીજી સૌથી ઊંચી રહેણાંક ઇમારત છે. એકંદરે આ ઈમારતનું નિર્માણ સ્કાંસ્કા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેની રચના ટિમો વોર્માલા દ્વારા આર્કિટેક્ચર બ્યૂરો ગુલ્લિચસેન વોર્માલા આર્કીટેહડિત કી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ ઈમારતમાં 113 એપાર્ટમેન્ટ છે, જેમાં બે કે ત્રણ શયનખંડ છે અને જેની સપાટી 44.5 થી 77.5 ચોરસ મીટર સુધીની છે. બધા એપાર્ટમેન્ટ્સમાં સ્લાઇડિંગ કાચની બારીઓ સાથે બાલ્કની છે અને તેમાંના મોટા ભાગના પોતાના sauna ધરાવે છે. મકાનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને તેની પાંખમાં બે વ્યવસાયિક પરિસર છે. ઉપરના માળે કોર્પોરેટ sauna, ક્લબ રૂમ, પેશિયો અને તકનીકી જગ્યાઓ છે. બીજા માળે ભાડૂતના ઉપયોગ માટે વ્યાયામશાળા છે. જગ્યાના અભાવને કારણે, પેશિયો બાજુના પાંખની ટોચ પર બાંધવામાં આવ્યો હતો, અને ઘોંઘાટને કારણે કાચની દિવાલોથી સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઈમારતમાં બે સીડી છે. આ ઈમારતમાં બે એલિવેટર છે, જેમાં પ્રવેશ માળેથી ઉપરના માળે પ્રવેશ છે. એપાર્ટમેન્ટ્સ, બાલ્કનીઓ, સ્ટોરેજ રૂમ, કોર્પોરેટ sauna અને ક્લબ રૂમ અગ્નિશામક પ્રણાલીથી સજ્જ છે. ઇમારતની ટોચ પર હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ પ્લેટફોર્મ છે, જે આગની સ્થિતિમાં ભાડૂતોને બચાવવાની મંજૂરી આપે છે. નજીકના પાર્કિંગ ગેરેજમાંથી 79 ઇલેક્ટ્રિક કાર પાર્કિંગ જગ્યાઓ ભાડૂતો માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. આ ઈમારતમાં 10G/10G ફાઇબર ઓપ્ટિક નેટવર્ક અને બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક છે. બાંધકામ લોટ ટાવર માટેનો લોટ મૂળરૂપે ઓફિસ બિલ્ડિંગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. મૂળ યોજનામાં રેલવે ટ્રેક પર સ્થિત પેનોરમા ટાવરની જેમ ઇમારત માટે 16 માળનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ યોજના બે ટાવરોની જોડી માટે લેપ્પાવરાનો દરવાજો બનાવવાની હતી. ઓફિસ ઇમારતોના માળ સામાન્ય રીતે રહેણાંક ઇમારતો કરતાં ઊંચા હોય છે. આ કારણે, મુખ્ય આર્કિટેક્ટએ માળની સંખ્યા વધારીને 20 કરવાની ઝોનિંગ યોજનામાં ફેરફાર કરવાની માંગ કરી હતી, જેથી તેની ઊંચાઈ લગભગ પેનોરમા ટાવરની ઊંચાઈને અનુરૂપ થઈ શકે. એસ્પૂની સિટી કાઉન્સિલે 2005ની પાનખરમાં આ યોજનાને મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ આ યોજના વિશેની ફરિયાદમાં એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી આ યોજનાની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, રાજધાની વિસ્તારમાં એપાર્ટમેન્ટના વેચાણમાં ઘટાડાને કારણે સ્કાન્સ્કાને બાંધકામ શરૂ કરવામાં વિલંબ કરવો પડ્યો હતો. આખરે ઓગસ્ટ 2008માં બાંધકામ શરૂ થયું હતું. આર્કિટેક્ચર બ્યુરોએ ઇમારત અને તેની તમામ તકનીકી સુવિધાઓનું 3D મોડેલ બનાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, એન્ટરપ્રિક્સ ઓએ લેપ્પાવારા ટાવરનું ફ્લોર-બાય-ફ્લોર ઉત્પાદન મોડેલ બનાવ્યું હતું, જેનો ઉપયોગ બાંધકામમાં કરવામાં આવ્યો હતો. લોટનો આધાર છૂટક માટી છે અને તેથી પાયાને બીમથી ટેકો આપવો પડ્યો હતો, જેની કુલ સંખ્યા 58 હતી. જમીનમાં કોઈ બાજુની સ્થિરતા નહોતી, તેથી ઇમારતને તણાવપૂર્ણ ત્રાંસા કેબલ સાથે ખડકમાં લંગર કરવી પડી હતી. માળખાના માળખાના બાંધકામની શરૂઆત દિવાલો માટે મોલ્ડ નાખવા અને તેમની સાથે જોડાયેલા બાહ્ય દિવાલ ઘટકો સ્થાપિત કરવા સાથે થઈ હતી. બાંધકામ એક સમયે એક એપાર્ટમેન્ટમાં ચાલતું હતું. ફ્લોરના ઘટકો અને ઊભી મોલ્ડ્સ સ્થાપિત થતાંની સાથે જ, કમાનના મોલ્ડની સ્થાપના અને સાધનો તેમજ વિદ્યુત અને પાણીના કામો અને સ્ટીલનો ટેકો શરૂ થયો. ઇમારતની સહાયક રચનાઓ ઘટકો છે. પ્રથમ માળની તમામ આંતરિક દિવાલોને સ્થાને ઢાળવામાં આવી છે, બીજા માળેથી આઠમા માળે સુધી માળખામાં તણાવને કારણે તેમને આંશિક રીતે ઢાળવામાં આવી છે. એપાર્ટમેન્ટ વચ્ચેની દિવાલોની જાડાઈ બીજાથી છઠ્ઠા માળ સુધી 240 મીમી અને અન્ય માળ પર 200 મીમી છે. બાહ્ય દિવાલો મોટે ભાગે સફેદ કોંક્રિટ અને અંશતઃ સપાટીવાળા સેન્ડવિચ તત્વોથી ઢંકાયેલી છે. તળિયાના બે માળ પરના અગ્રભાગમાં કુદરતી ગ્રેનાઇટ સ્લેબ અને અંશતઃ સેન્ડવિચ અને સપાટીના તત્વોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. બાંધકામમાં દરેક માળ દીઠ આશરે પાંચ કામકાજના દિવસો લાગ્યા હતા. નવમા માળેથી ઉપરની તરફની અંદરની દિવાલો ઘટકોમાં બદલાઈ ગઈ હતી અને માળ ચાર દિવસમાં પૂર્ણ થઈ શક્યો હતો. સપ્ટેમ્બર 2009ના અંતમાં આ માળખું ટોચ પર હતું. ઓક્ટોબરના અંતમાં છતનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું, જે શિયાળા માટે સમયસર પૂર્ણ થયું હતું. વોટર ફ્લોર એ રબરના બિટ્યુમથી ઇન્સ્યુલેટેડ સમ ફ્લોર છે. આ ઇમારત 2010માં પૂર્ણ થઈ હતી. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ તાલોફોરમ ખાતે પેનોરમા ટાવર http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/palvelut/150770131 એમ્પોરિસ ખાતે લેપ્પવારા ટાવર ઈસ્પૂ લેપ્પાવરામાં ઇમારતો અને માળખાઓ