Open Workbench
ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ একটি বিনামূল্যে প্রকল্প পরিচালনার সফ্টওয়্যার যা সময়সূচীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি মাইক্রোসফ্ট প্রজেক্টের একটি বিকল্প। হিস্ট্রি ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ মূলত (1984) ক্রিস্টোফার এইচ. মারে এবং ডানেক এম. বেনকোভস্কি দ্বারা "প্রজেক্ট ম্যানেজার ওয়ার্কবেঞ্চ" (পিএমডাব্লু) নামে তৈরি করা হয়েছিল। পরে তারা নাম পরিবর্তন করে "প্রজেক্ট ওয়ার্কবেঞ্চ" (পিডব্লিউ) রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার বাইরে এটি হোস্কিনস দ্বারা "প্রজেক্ট ম্যানেজার ওয়ার্কবেঞ্চ" (পিএমডাব্লু) হিসাবে বাজারজাত করা হয়েছিল। 1998 সালে রোন্ডা এবং ফারজাদ দিবাচি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিকু কর্পোরেশন 2000 সালে এবিটি এবং এর পণ্যগুলি কিনে নেয়। নিকু সফ্টওয়্যারটিকে ওপেন সোর্স করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এর নাম পরিবর্তন করে ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ রাখেন। কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েটস, বর্তমানে সিএ টেকনোলজিস, 2005 সালে নিকুকে কিনে নেয়। 2009 সালে সিএ টেকনোলজিস ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ আপডেট করার জন্য এটির ডিজাইন জিএমবিএইচ-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে। নতুন সংস্করণটিতে অন্যান্য অতিরিক্ত ফাংশনগুলির সাথে উইন্ডোজ 7-এর চেহারা এবং অনুভূতি ইউ. আই বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। 2010 সালের শেষের দিকে আই. টি. ডিজাইন ওয়েবসাইটে একটি বিটা, অসমর্থিত সংস্করণ 2 মুক্তি পায়। একটি বিটা সংস্করণ 2.1 পরে উপস্থিত হয়েছিল। তবে কোনও সমর্থিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়নি এবং প্রোগ্রামটি আর সক্রিয়ভাবে বিকশিত হয়নি বলে মনে হয়। বিনামূল্যে সংস্করণটির প্রচারের জন্য 2000 সালে নিকু দ্বারা নির্মিত openworkbench.org ওয়েবসাইটটি 2011 সালের জানুয়ারি থেকে কাজ করছে না। যাইহোক, সোর্সফোর্জে হোস্ট করা সংস্করণ 1.1.4 এখনও প্রতি সপ্তাহে প্রায় 270 বার ডাউনলোড করা হয় (10/2017 হিসাবে)। ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ বৈশিষ্ট্য ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ এবং মাইক্রোসফ্ট প্রজেক্টের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ সময়সূচী প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে যেখানে এমএস প্রজেক্টের ডিফল্ট সময়সূচী পদ্ধতি সময়কালের উপর ভিত্তি করে, যদিও ব্যবহারকারী পদ্ধতিটি কাজে (প্রচেষ্টা) পরিবর্তন করতে পারেন। অন্য কথায়, একটি ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ পরিকল্পনায়, কাজের সময়সূচী প্রতিটি সংস্থান প্রতি সপ্তাহে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মোট ঘন্টা কভার করার জন্য কত ঘন্টা কাজ করবে তার দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে মাইক্রোসফ্ট প্রজেক্ট তাদের কাজের উপলব্ধতার পরিবর্তে কাজের সময়কালের উপর ভিত্তি করে সংস্থানগুলির জন্য অনুমান তৈরি করে বিপরীত কাজ করে। এই কারণে, রিসোর্স লেভেলিংও ভিন্নঃ ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ রিসোর্সের উপলব্ধতার উপর ভিত্তি করে এটি করবে যেখানে এমএস প্রজেক্ট পরবর্তী উপলব্ধ সময়ের ব্লকের উপর ভিত্তি করে এটি করবে যা কাজের সাথে মানানসই। ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ মাইক্রোসফ্ট প্রজেক্ট দ্বারা উত্পাদিত. mpp ফাইল খুলতে পারে না। এমএস প্রজেক্ট এবং ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চের মধ্যে প্রকল্পের তথ্য স্থানান্তর একটি এক্সএমএল ফাইল ব্যবহার করে করতে হবে। ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ 2000, এক্সপি, ভিস্তা এবং 7-এর অধীনে চলে। এর জন্য জাভা রানটাইম এনভায়রনমেন্ট সংস্করণ 1.3.1 বা তার পরেরটির প্রয়োজন। যদিও ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ বিনামূল্যে সফ্টওয়্যার হিসাবে সরবরাহ করা হয়, ব্যবহারকারীরা যদি এন্টারপ্রাইজ সহযোগিতা পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস ব্যবহার করতে চান তবে সিএ ক্ল্যারিটি পিপিএম স্যুট প্রয়োজন। ক্ল্যারিটির শিডিউল কানেক্ট মডিউল ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চের পর্দায় ডাটাবেস অ্যাক্সেস যুক্ত করে; এটি কেন্দ্রীয় সার্ভার এবং ডেস্কটপ উভয় ক্ষেত্রেই ইনস্টল করা আবশ্যক। "ওপেন সোর্স" বিতর্ক ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ ওপেন সোর্স বলে দাবি করে। যাইহোক, সোর্সফোর্জ-এর মাধ্যমে উপলব্ধ সোর্স কোডে "সিডিউলিং অ্যালগরিদম [যা] বর্তমানে ওপেন সোর্স নয় এবং সিএ টেকনোলজিস (কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েটস) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে" অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরন্তু, উপলব্ধ সোর্স কোডটি পুরানো, যা 2005 সালের 1.1.4 সংস্করণের। ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ 1.1.6-এর উৎস কোড পাওয়া যায় না। আরও দেখুন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যারের তালিকা প্রজেক্টলিবার, মাইক্রোসফ্ট প্রজেক্ট এক্সটার্নাল লিঙ্কগুলি প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে আরেকটি ওপেন সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম জানুয়ারী 2011 সাল থেকে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। এই আইটি ডিজাইন ওয়েবসাইট পাতাটি ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চের জন্য সর্বশেষ রেফারেন্স পয়েন্ট সোর্সফোর্জ ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ প্রকল্প পাতাটি ওপেনসোর্স লাইসেন্সকৃত সংস্করণ 1.1.4 সিএ টেকনোলজিস ওপেন ওয়ার্কবেঞ্চ পৃষ্ঠা হোস্ট সংস্করণ 1.1.6 রেফারেন্স মুক্ত প্রকল্প পরিচালন সফ্টওয়্যার