Launch and commissioning of the James Webb Space Telescope
জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জে. ডব্লিউ. এস. টি) একটি মহাকাশ টেলিস্কোপ যা প্রাথমিকভাবে ইনফ্রারেড জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর জটিল উৎক্ষেপণ এবং চালু করার প্রক্রিয়া 2021 সালের শেষ থেকে 2022 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। মার্কিন ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) 1990-এর দশকের শেষের দিকে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি (ইএসএ) এবং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি (সিএসএ)-এর সহযোগিতায় জেডব্লিউএসটি-র উন্নয়নের নেতৃত্ব দেয়। মেরিল্যান্ডের নাসা গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার (জি. এস. এফ. সি) টেলিস্কোপের উন্নয়ন পরিচালনা করে, জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমউড ক্যাম্পাসের বাল্টিমোরের স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউট জে. ডব্লিউ. এস. টি পরিচালনা করে এবং প্রধান ঠিকাদার ছিলেন নর্থরোপ গ্রুম্যান। টেলিস্কোপটির নামকরণ করা হয়েছে জেমস ই. ওয়েবের নামে, যিনি 1961 থেকে 1968 সাল পর্যন্ত বুধ, মিথুন এবং অ্যাপোলো প্রোগ্রামের সময় নাসার প্রশাসক ছিলেন। 2021 সালের 25শে ডিসেম্বর ফরাসি গায়ানার গায়ানা স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা একটি আরিয়ান 5 রকেটে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী উৎক্ষেপণটি (মনোনীত আরিয়ান ফ্লাইট ভিএ256) হয়েছিল। সফল উৎক্ষেপণের পর, নাসার প্রশাসক বিল নেলসন এটিকে "পৃথিবী গ্রহের জন্য একটি মহান দিন" বলে অভিহিত করেন। টেলিস্কোপটি তার অংশগুলির দুই সপ্তাহের স্থাপনার পর্যায় শুরু করে এবং তার লক্ষ্য গন্তব্যে ভ্রমণ করে শক্তি গ্রহণ করছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলির পরীক্ষা এবং ক্রমাঙ্কন করার পরে ছয় মাসের একটি কমিশনিং পর্যায়, যা 2022 সালের জুলাই মাসে সর্বজনীনভাবে প্রথম বৈজ্ঞানিক ফলাফল ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। টেলিস্কোপটির নামমাত্র মিশন সময়কাল পাঁচ বছর, যার লক্ষ্য দশ বছর। একটি কক্ষপথ অস্থিতিশীল, তাই জে. ডব্লিউ. এস. টি-কে টেলিস্কোপটিকে তার কক্ষপথের অবস্থান থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চারপাশে তার হ্যালো কক্ষপথ বজায় রাখতে (স্টেশন-কিপিং নামে পরিচিত) প্রপেল্যান্ট ব্যবহার করতে হবে। এটি 10 বছরের জন্য যথেষ্ট প্রণোদক বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, তবে আরিয়েন 5 উৎক্ষেপণের নির্ভুলতা এবং প্রথম মিডকোর্স সংশোধনের জন্য যথেষ্ট জাহাজের জ্বালানী সাশ্রয়ের কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল যা জেডব্লিউএসটি পরিবর্তে প্রায় 20 বছর ধরে তার কক্ষপথ বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে। Space.com এই উৎক্ষেপণকে "ত্রুটিহীন" বলে অভিহিত করেছে। উৎক্ষেপণ রকেট প্রস্তুতি অ্যারিয়েন 5 হল দুটি কঠিন জ্বালানী বুস্টার সহ একটি ভারী উত্তোলন দুই-পর্যায়ের রকেট। এটি তার ইসিএ বৈকল্পিক ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সর্বোচ্চ পে-লোড ভর ক্ষমতা প্রদান করে। গাড়ির মোট উৎক্ষেপণ ভর ক্রম অনুসারে। মহাকাশযানে জ্বালানির কাজ শুরু হয়, জ্বালানির ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যাচাই-বাছাই শেষ হয়। টেলিস্কোপের জ্বালানী ব্যবস্থা প্রায় হাইড্রাজিন এবং ডাইনাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড দিয়ে ভরা ছিল, যা উৎক্ষেপণ যান থেকে পৃথক হওয়ার পরে তার কক্ষপথে পৌঁছাতে এবং বজায় রাখতে প্রয়োজন ছিল। রকেটের পরে, যা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছিল, টেলিস্কোপটি চূড়ান্ত সমাবেশ ভবনে (বা বিএএফ) স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। রকেটের উপরে ফেয়ারিংয়ের ভিতরে পেলোডটি আবদ্ধ করা ছিল। এই প্রকল্পে কাজ করা বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত প্রায় 10 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের যন্ত্রটির উৎক্ষেপণ সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা এবং উদ্বেগের অনুভূতি বর্ণনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে এটি একটি "উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত" হবে এবং তারা "পুরো সময় আতঙ্কিত" বোধ করবে। 2021 সালের 25শে ডিসেম্বর ফরাসি গায়ানার গায়ানা স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা একটি আরিয়ান 5 রকেটে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী উৎক্ষেপণ (মনোনীত আরিয়ান ফ্লাইট ভিএ256) হয়েছিল। সফল উৎক্ষেপণের পর, নাসার প্রশাসক বিল নেলসন এটিকে "পৃথিবী গ্রহের জন্য একটি মহান দিন" বলে অভিহিত করেন। টেলিস্কোপটি তার অংশগুলির দুই সপ্তাহের স্থাপনার পর্যায় শুরু করে এবং তার লক্ষ্য গন্তব্যে ভ্রমণ করে শক্তি গ্রহণ করছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছিল। অবজারভেটরিটি একটি লঞ্চ ভেহিকল অ্যাডাপ্টার রিংয়ের মাধ্যমে আরিয়েন 5-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল যা ভবিষ্যতের মহাকাশযান দ্বারা মোট স্থাপনার সমস্যাগুলি ঠিক করার চেষ্টা করার জন্য অবজারভেটরিটিকে গ্র্যাপল করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যাইহোক, টেলিস্কোপটি নিজেই ব্যবহারযোগ্য নয় এবং নভোচারীরা হাবল টেলিস্কোপের মতো যন্ত্র বিনিময়ের মতো কাজ করতে সক্ষম হবে না। উৎক্ষেপণের 27 মিনিট 7 সেকেন্ড পরে টেলিস্কোপটি উপরের পর্যায় থেকে মুক্তি পায়, যা ল্যাগ্রাঞ্জ বিন্দুর চারপাশে একটি লিসাজাস কক্ষপথে টেলিস্কোপটি স্থাপন করার জন্য 30 দিনের সমন্বয় শুরু করে। টেলিস্কোপটি তার চূড়ান্ত কক্ষপথে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য কম গতিতে চালু করা হয়েছিল এবং পৃথিবী থেকে দূরে যাওয়ার সাথে সাথে ধীর হয়ে যায়, যাতে সেখানে তার কক্ষপথে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় বেগ নিয়ে এল 2-এ পৌঁছানো যায়। টেলিস্কোপটি 2022 সালের 24শে জানুয়ারি এল2-এ পৌঁছেছিল। উড্ডয়নের গতি এবং দিক সামঞ্জস্য করার জন্য তিনটি পরিকল্পিত গতিপথ সংশোধন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর কারণ হল অবজারভেটরি আন্ডারথ্রাস্ট (খুব ধীরে ধীরে যাওয়া) থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে, কিন্তু ওভারথ্রাস্ট (খুব দ্রুত যাওয়া) থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে না-অত্যন্ত তাপমাত্রা-সংবেদনশীল যন্ত্রগুলি রক্ষা করার জন্য, সানশীল্ডটি অবশ্যই টেলিস্কোপ এবং সূর্যের মধ্যে থাকতে হবে, যাতে মহাকাশযানটি ঘুরতে না পারে বা ধীর করার জন্য তার থ্রাস্টারগুলি ব্যবহার করতে না পারে। ট্রানজিট এবং কাঠামোগত স্থাপন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ একটি ত্রুটিহীন উৎক্ষেপণের 27 মিনিট পরে রকেটের উপরের পর্যায় থেকে মুক্তি পায়। উৎক্ষেপণের 31 মিনিট পর থেকে এবং প্রায় 13 দিন ধরে চলতে থাকা জে. ডব্লিউ. এস. টি তার সৌর বিন্যাস, অ্যান্টেনা, সানশীল্ড এবং আয়না স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। দুটি প্রাথমিক স্বয়ংক্রিয় পদক্ষেপ, সৌর প্যানেল উন্মোচন এবং যোগাযোগ অ্যান্টেনা স্থাপন ব্যতীত বাল্টিমোরের স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউট দ্বারা প্রায় সমস্ত স্থাপনার ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয়। এই মিশনটি স্থল নিয়ন্ত্রকদের সমস্যার ক্ষেত্রে স্থাপনার ক্রম পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য নমনীয়তা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। আরিয়েন রকেটের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে টেলিস্কোপটি আলাদা হওয়ার দেড় মিনিট পর উৎক্ষেপণের দিন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়; এটি প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা তাড়াতাড়ি ঘটেছিল কারণ উৎক্ষেপণের ঘূর্ণন স্থাপনের পরিকল্পনার তুলনায় আদর্শের অনেক কাছাকাছি ছিল। পৃথকীকরণ এবং সৌর প্যানেলের সম্প্রসারণ উভয়ই রকেটের একটি ক্যামেরা থেকে লাইভ ফিডে দৃশ্যমান ছিল। সৌর অ্যারে স্থাপনের পরে, অ্যারে নিয়ন্ত্রক মডিউলে একটি কারখানা পূর্বনির্ধারিত শুল্ক চক্রের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল যা উৎক্ষেপণের আগে সেট করা হয়েছিল। সৌর অ্যারে দ্বারা সরবরাহের তুলনায় বিদ্যুতের ব্যবহার বেশি ছিল এবং এর ফলে টেলিস্কোপের ব্যাটারিগুলির হ্রাস বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যাশিত ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হয়। মহাকাশযান এবং বিজ্ঞান পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট হবে তা নিশ্চিত করার জন্য, সৌর প্যানেলগুলি পুনরায় সেট করা হয়েছিল এবং অ্যারে তাপমাত্রা সহ পর্যবেক্ষণ করা বাস্তব বিশ্বের অবস্থার জন্য শুল্ক চক্রগুলি অনুকূলিত করা হয়েছিল। কিছু ছায়া স্থাপনকারী মোটরগুলিতে কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রা লক্ষ্য করা গেছে। যদিও মোটরগুলি তাদের কার্যকরী সহনশীলতার মধ্যে ভাল ছিল, বৃহত্তর মার্জিন নিশ্চিত করার জন্য মহাকাশযানের মনোভাব সংশোধন করা হয়েছিল যাতে মোটরগুলি তাদের পছন্দসই তাপমাত্রায় পৌঁছাতে সহায়তা করে এবং মোটরগুলি পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ হয়। এটি সিমুলেটর পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। যানবাহনের আচরণ এবং অবস্থার বেশিরভাগ পূর্বাভাস মডেল মহাকাশে কার্যকরী বিবর্তনের সাথে মিলে যায়। 7 টায়ঃ 50p.m। ই. এস. টি 2021 সালের 25শে ডিসেম্বর, উৎক্ষেপণের প্রায় 12 ঘন্টা পরে, টেলিস্কোপের জোড়া প্রাথমিক রকেট 65 মিনিটের জন্য গুলি চালাতে শুরু করে তিনটি পরিকল্পিত মধ্য-কোর্স সংশোধনের মধ্যে প্রথমটি তৈরি করে। দ্বিতীয় দিনে, উচ্চ লাভ যোগাযোগ অ্যান্টেনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপন করা হয়। 27 ডিসেম্বর 2021-এ, উৎক্ষেপণের 60 ঘন্টা পরে, টেলিস্কোপটি তার এল 2 গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তিনটি মধ্য-কোর্স সংশোধনের দ্বিতীয়টি তৈরি করতে ওয়েবের রকেটগুলি নয় মিনিট এবং 27 সেকেন্ডের জন্য নিক্ষেপ করে। 2021 সালের 28শে ডিসেম্বর, উৎক্ষেপণের তিন দিন পর, মিশন নিয়ন্ত্রকরা ওয়েবের সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ সানশীল্ডের বহু-দিনের স্থাপনার কাজ শুরু করে। নিয়ন্ত্রকরা এমন আদেশ পাঠিয়েছিলেন যা সফলভাবে সামনের এবং পিছনের প্যালেট কাঠামোকে নামিয়ে দিয়েছিল, যার মধ্যে সানশীল্ড রয়েছে। এই স্থাপন সূক্ষ্ম ঢাল ঝিল্লির প্রকৃত উন্মোচন এবং সম্প্রসারণের আগে, যা পরবর্তী ধাপে টেলিস্কোপিং মরীচি দ্বারা প্যালেট থেকে টেনে আনা হয়। 29শে ডিসেম্বর 2021-এ, নিয়ন্ত্রকরা সফলভাবে স্থাপনযোগ্য টাওয়ার অ্যাসেম্বলিকে প্রসারিত করেন, একটি পাইপ-সদৃশ কলাম, যা মানমন্দিরের দুটি প্রধান অংশ, আয়না এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সহ টেলিস্কোপ এবং ইলেকট্রনিক্স এবং প্রপালশন ধারণকারী "বাস" কে আলাদা করে দেয়। সমাবেশটি এমন একটি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘায়িত হয়েছিল যা অনেক প্রস্তুতিমূলক আদেশ সহ সাড়ে ছয় ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। স্থাপনার ফলে জে. ডব্লিউ. এস. টি বিভাগগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি হয় যাতে টেলিস্কোপটি চরমভাবে শীতল হয় এবং সানশীল্ডটি উন্মুক্ত হয়। 2021 সালের 30শে ডিসেম্বর নিয়ন্ত্রকরা মানমন্দিরটি খোলার আরও দুটি ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। প্রথমে, কমান্ডগুলি "মোমেন্টাম ফ্ল্যাপ" স্থাপন করে, একটি যন্ত্র যা সানশীল্ডে সৌর চাপের বিরুদ্ধে ভারসাম্য প্রদান করে, ওয়েবের অভিযোজন বজায় রাখার জন্য থ্রাস্টার ফায়ারিংয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে জ্বালানী সাশ্রয় করে। এরপরে, মিশন কন্ট্রোল মুক্তি পায় এবং আবরণগুলি রোল আপ করে যা সানশীল্ডকে রক্ষা করে, এটি প্রথমবারের জন্য মহাকাশে উন্মুক্ত করে। 31শে ডিসেম্বর 2021-এ, গ্রাউন্ড টিম অবজারভেটরিটির বাম এবং ডান দিক থেকে দুটি টেলিস্কোপিং "মিড বুম" প্রসারিত করে, সামনের এবং পিছনের প্যালেটগুলিতে তাদের ভাঁজ করা স্টোরেজ থেকে পাঁচটি সানশীল্ড ঝিল্লি টেনে আনে, যা তিন দিন আগে নামানো হয়েছিল। বাম দিকের বুম স্থাপন (প্রধান আয়নার নির্দেশের দিকের সাথে সম্পর্কিত) বিলম্বিত হয়েছিল যখন মিশন নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিকভাবে নিশ্চিতকরণ পায়নি যে সানশীল্ডের আবরণ সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে গেছে। নিশ্চিতকরণের জন্য অতিরিক্ত তথ্য দেখার পরে, দলটি উন্নতিগুলি প্রসারিত করতে এগিয়ে যায়। বাম দিকটি 3 ঘন্টা 19 মিনিটের মধ্যে মোতায়েন করা হয়; ডান দিকটি 3 ঘন্টা 42 মিনিট সময় নেয়। সেই পদক্ষেপের সাথে, ওয়েবের সানশীল্ডটি তার সম্পূর্ণ, ঘুড়ি-আকৃতির আকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তার সম্পূর্ণ প্রস্থ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ঝিল্লিকে আলাদা করার এবং টান দেওয়ার আদেশগুলি অনুসরণ করার কথা ছিল এবং কয়েক দিন সময় লাগবে বলে আশা করা হয়েছিল। নববর্ষের দিনে বিশ্রাম নেওয়ার পরে, গ্রাউন্ড টিম পর্যবেক্ষণাগারের সৌর প্যানেলের বিন্যাসকে অনুকূল করতে এবং প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা গরম সানশীল্ড স্থাপনার মোটরগুলিকে শীতল করার জন্য পর্যবেক্ষণাগারের অভিযোজনকে সামান্য সামঞ্জস্য করার জন্য একদিন সানশীল্ড টেনশন করতে বিলম্ব করেছিল। সূর্যের নিকটতম এবং সানশীল্ডের পাঁচটির মধ্যে বৃহত্তম স্তর একটির টান 3 জানুয়ারী 2022-এ শুরু হয়েছিল এবং 3ঃ 48p.m এ সম্পন্ন হয়েছিল। ইএসটি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরগুলির টান 4ঃ 09p.m থেকে শুরু হয়। ই. এস. টি এবং দুই ঘন্টা 25 মিনিট সময় নেয়। 4 জানুয়ারী, নিয়ন্ত্রকরা 11:59a.m এ কাজটি শেষ করে শেষ দুটি স্তর, চার এবং পাঁচটিকে সফলভাবে টান দেয়। ইএসটি। 5 জানুয়ারী 2022-এ, মিশন কন্ট্রোল সফলভাবে টেলিস্কোপের গৌণ আয়নাটি স্থাপন করে, যা প্রায় দেড় মিলিমিটারের সহনশীলতার জায়গায় নিজেকে আটকে দেয়। কাঠামোগত স্থাপনার শেষ ধাপটি ছিল প্রাথমিক আয়নার ডানা উন্মুক্ত করা। প্রতিটি প্যানেলে তিনটি প্রাথমিক আয়না বিভাগ রয়েছে এবং টেলিস্কোপটি উৎক্ষেপণের জন্য আরিয়েন রকেটের ফেয়ারে স্পেস টেলিস্কোপটি ইনস্টল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ভাঁজ করতে হয়েছিল। 7 জানুয়ারী 2022-এ, নাসা পোর্ট-সাইড উইং এবং 8 জানুয়ারী, স্টারবোর্ড-সাইড মিরর উইং মোতায়েন করে এবং লক করে। এটি সফলভাবে মানমন্দিরের কাঠামোগত স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করে। 2022 সালের 24শে জানুয়ারি, 2ঃ 00p.m এ। ই. এস. টি, উৎক্ষেপণের প্রায় এক মাস পরে, একটি তৃতীয় এবং চূড়ান্ত কোর্স সংশোধন হয়েছিল, যা জে. ডব্লিউ. এস. টি-কে সূর্য-পৃথিবীর এল 2 বিন্দুর চারপাশে তার পরিকল্পিত হ্যালো কক্ষপথে প্রবেশ করিয়েছে। চালু এবং পরীক্ষা 12 জানুয়ারী 2022-এ, ট্রানজিটে থাকাকালীন, আয়না সারিবদ্ধকরণ শুরু হয়েছিল। প্রাথমিক আয়নার অংশ এবং গৌণ আয়নাকে তাদের প্রতিরক্ষামূলক উৎক্ষেপণের অবস্থান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এটি প্রায় 10 দিন সময় নেয়, কারণ 132টি অ্যাকচুয়েটর মোটরগুলি মাইক্রোস্কোপিক নির্ভুলতায় (10 ন্যানোমিটার বৃদ্ধি) আয়নার অবস্থানগুলি সূক্ষ্ম-সুর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং প্রাথমিক সারিবদ্ধকরণের সময় প্রতিটি 1.2 মিলিয়ন বৃদ্ধি (12.5 মিমি) অতিক্রম করতে হবে। উপরন্তু, ঝুঁকি এবং জটিলতা কমাতে এবং শীতল আয়নার কাছাকাছি তাপ উৎপাদন কমাতে, একবারে শুধুমাত্র একটি অ্যাকিউটিউটর সরানো হয়েছিল এবং অ্যাকিউটিউটরগুলি একবারে শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য পরিচালিত হয়েছিল, যা প্রতিদিন মোট গতিবেগকে প্রায় 1 মিমি সীমাবদ্ধ করেছিল। 18 ব্যাসার্ধের বক্রতা (আরওসি) অ্যাকচুয়েটরগুলি, যা প্রাথমিক আয়না অংশগুলির বক্রতা সামঞ্জস্য করে, একই সময়ে উৎক্ষেপণের অবস্থান থেকে সরানো হয়েছিল। উৎক্ষেপণ সুরক্ষা থেকে মুক্ত হওয়ার পরে, 18টি আয়না বিভাগকে সূক্ষ্মভাবে সুর করা হচ্ছে এবং একক আয়না হিসাবে কাজ করার জন্য সারিবদ্ধ করা হচ্ছে, এই প্রক্রিয়াটি চালু এবং পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত পাঁচ মাসের মধ্যে প্রায় তিন মাস সময় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। চালু করা এই কারণে জটিল যে টেলিস্কোপের কার্যকারিতা এবং কিছু উপাদানের সুনির্দিষ্ট আকারও মাইক্রোস্কোপিকভাবে পরিবর্তিত হবে কারণ এটি শীতল হতে থাকবে। জল এবং বরফের ঘনীভবন থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হিটারগুলির আর প্রয়োজন হবে না এবং ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আয়নার সারিবদ্ধকরণের জন্য 18টি আয়নার অংশ এবং গৌণ আয়নার প্রতিটি 50 ন্যানোমিটারের মধ্যে স্থাপন করা প্রয়োজন। নাসা সাদৃশ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্ভুলতার তুলনা করেঃ "যদি ওয়েব প্রাথমিক আয়নাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকারের হত, তবে প্রতিটি [আয়না] বিভাগ টেক্সাসের আকারের হত, এবং দলটিকে টেক্সাসের আকারের অংশগুলির উচ্চতা একে অপরের সাথে প্রায় দেড় ইঞ্চির নির্ভুলতার সাথে সারিবদ্ধ করতে হত।" আয়না সারিবদ্ধকরণ একটি জটিল অপারেশন যা সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত, যা টেলিস্কোপের 1:6 স্কেল মডেল ব্যবহার করে বারবার অনুশীলন করা হয়েছে। একবার আয়নাগুলি পৌঁছলে, এনআইআরসিএএম একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে, উরসা মেজরের 6ষ্ঠ মাত্রার তারা এইচডি 84406। (এইচডি 84406 উজ্জ্বল এবং সহজেই সনাক্ত করা যায়, চালু হওয়ার পুরো 3 মাস ধরে দৃষ্টিতে থাকবে এবং কম অন্যান্য তারার সাথে আকাশের অংশে রয়েছে।) এটি করার জন্য, এন. আই. আর. সি. এ. এম আকাশের 1560টি ছবি (প্রতিটি 10টি সেন্সর সহ 156টি ছবি) নেয় এবং প্রধান আয়নার প্রতিটি অংশ প্রাথমিকভাবে আকাশে কোথায় নির্দেশ করছে তা নির্ধারণ করতে এই বিস্তৃত চিত্রগুলি ব্যবহার করে। প্রাথমিকভাবে, পৃথক প্রাথমিক আয়নার অংশগুলি ব্যাপকভাবে ভুলভাবে সাজানো হবে, তাই ছবিতে নক্ষত্রক্ষেত্রের 18টি পৃথক, অস্পষ্ট চিত্র থাকবে, যার প্রত্যেকটিতে লক্ষ্য তারার একটি চিত্র থাকবে। এইচডি 84406-এর 18টি ছবি তাদের নিজ নিজ আয়না বিভাগের সাথে মিলে যায় এবং 18টি অংশকে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আনুমানিক সারিবদ্ধ করা হয় ("সেগমেন্ট ইমেজ আইডেন্টিফিকেশন")। প্রতিটি বিভাগ তারপর পৃথকভাবে তার প্রধান ফোকাসিং ত্রুটিগুলি সংশোধন করা হয়, ফেজ পুনরুদ্ধার নামক একটি কৌশল ব্যবহার করে, যার ফলে 18টি পৃথক, কিন্তু পৃথকভাবে ভাল মানের, 18টি আয়না বিভাগ ("সেগমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট") থেকে চিত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি বিভাগ থেকে 18টি ছবি তারপর সরানো হয় যাতে তারা একটি একক চিত্র ("ইমেজ স্ট্যাকিং") তৈরি করতে সঠিকভাবে ওভারল্যাপ করে। আয়নাগুলি এখন প্রায় সঠিক চিত্রের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তাদের অবশ্যই 50 ন্যানোমিটারের কার্যকরী নির্ভুলতার সাথে সূক্ষ্মভাবে সুর করা উচিত, যা আলোর এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে কম যা সনাক্ত করা হবে। ডিসপারসড ফ্রিঞ্জ সেন্সিং নামে একটি কৌশল 20 জোড়া আয়না থেকে চিত্রের তুলনা করে, যার ফলে বেশিরভাগ ত্রুটি সংশোধন করা যায় ("মোটা পর্যায়"), এবং তারপরে একই কৌশলটি বিশেষ অপটিক্যাল উপাদানগুলির সাথে প্রতিটি বিভাগের ছবিতে ± 4 এবং ± 8 তরঙ্গ ডিফোকাস প্রবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়, যা প্রায় সমস্ত অবশিষ্ট ত্রুটি সনাক্তকরণ এবং সংশোধন করার অনুমতি দেয় ("সূক্ষ্ম পর্যায়")। এই দুটি প্রক্রিয়া তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং দূরবীনের অপারেশন জুড়ে ফাইন ফেজ নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হবে। তিন দফা মোটা এবং সূক্ষ্ম পর্যায়ের পরে, টেলিস্কোপটি এন. আই. আর. সি. এ. এম ফিল্ড অফ ভিউ-এর এক জায়গায় ভালভাবে সারিবদ্ধ করা হবে। ক্যাপচার করা ছবির বিভিন্ন পয়েন্টে, সমস্ত যন্ত্র জুড়ে পরিমাপ করা হবে এবং তীব্রতার সনাক্ত করা বৈচিত্র্য থেকে গণনা করা হবে, যা সমস্ত যন্ত্র জুড়ে একটি সুসংহত ফলাফল দেবে ("টেলিস্কোপ অ্যালাইনমেন্ট ওভার ইন্সট্রুমেন্ট ফিল্ড অফ ভিউ")। পরিশেষে, ফাইন ফেজ-এর একটি শেষ পর্যায় এবং সমস্ত যন্ত্রের উপর চিত্রের গুণমান পরীক্ষা করা হয়, যাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলি থেকে অবশিষ্ট কোনও ছোট অবশিষ্ট ত্রুটি সংশোধন করা হয় ("চূড়ান্ত সংশোধনের জন্য পুনরাবৃত্ত সারিবদ্ধকরণ")। টেলিস্কোপের আয়নার অংশগুলি তখন সারিবদ্ধ করা হয় এবং সুনির্দিষ্টভাবে কেন্দ্রীভূত ছবি তুলতে সক্ষম হয়। যদি প্রয়োজন হয়, প্রক্রিয়াটি সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলি আবার পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়। সারিবদ্ধকরণের প্রস্তুতির জন্য, নাসা 2022 সালের 3 ফেব্রুয়ারি 19:28 ইউটিসি-তে ঘোষণা করে যে, এনআইআরসিএএম টেলিস্কোপের প্রথম ফোটনগুলি সনাক্ত করেছে (যদিও এখনও সম্পূর্ণ চিত্র নয়)। 2022 সালের 11ই ফেব্রুয়ারি, নাসা ঘোষণা করে যে টেলিস্কোপটি সারিবদ্ধকরণের প্রথম পর্যায় প্রায় সম্পন্ন করেছে, এর প্রাথমিক আয়নার প্রতিটি অংশ লক্ষ্য তারা এইচডি 84406-এর অবস্থান এবং চিত্র ধারণ করেছে এবং সমস্ত অংশকে আনুমানিক সারিবদ্ধকরণে আনা হয়েছে। 2022 সালের 18ই ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্যায়ের সারিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হয় এবং এক সপ্তাহ পরে 2022 সালের 25শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজও সম্পন্ন হয়। এর অর্থ হল 18টি বিভাগ একযোগে কাজ করছে, তবে সমস্ত 7টি পর্যায় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, বিভাগগুলি এখনও একটি বড় টেলিস্কোপের পরিবর্তে 18টি ছোট টেলিস্কোপ হিসাবে কাজ করে। একই সময়ে প্রাথমিক আয়না চালু করা হচ্ছে, শত শত অন্যান্য যন্ত্র চালু করা এবং ক্রমাঙ্কন কাজও চলছে। ক্রমাঙ্কন এবং পরীক্ষার চিত্রের গ্যালারি আরও দেখুন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের টাইমলাইন নোট রেফারেন্স জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ 2021 বিজ্ঞান গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার নাসা প্রোগ্রাম স্পেস প্রোগ্রাম অফ কানাডা 2021 ফরাসি গায়ানায় ভিডিও ক্লিপ সম্বলিত নিবন্ধ