Line 1, Ho Chi Minh City Metro
লাইন 1 হল ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি মেট্রোর দ্রুত ট্রানজিট লাইন। লাইন 1 হল শহরের প্রথম মেট্রো লাইন, যা জেলা 1 এবং থু ডুক শহরকে সংযুক্ত করে। লাইনটির নির্মাণ কাজ 2012 সালে শুরু হয়, প্রাথমিকভাবে 2018 সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ 2023 সালের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে। টিকিটের দাম প্রতি ট্রিপ ভিএনডি 9,000-23,000 ($0.39-1) থেকে শুরু হবে। লাইনটির নকশা করেছিলেন নিপ্পন কোই। উপরের অংশটি জাপানি রেল কর্পোরেশন সুমিতোমো গ্রুপ এবং ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন সিয়েনকো 6-এর মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল। ভূগর্ভস্থ অংশটি দুটি জাপানি সংস্থা, শিমিজু কর্পোরেশন এবং মাইদা কর্পোরেশন দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। প্রকল্পের 83 শতাংশ অর্থ জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার মাধ্যমে জাপান সরকারের ঋণ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল, বাকি অংশ ভিয়েতনাম সরকার দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। 2017 সালের 13ই সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে লাইন 1 দুই বছরের জন্য বিলম্বিত হবে। ব্যয় বৃদ্ধি, নিরীক্ষা এবং ঠিকাদারদের বিলম্বিত অর্থপ্রদান বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 2020 সালের জন্য সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনাকারীরা আশা করছেন যে এই রুটটি চালু হওয়ার পরে প্রতিদিন 160,000-এরও বেশি যাত্রীকে পরিষেবা দেবে, যা 2030 সালের মধ্যে 635,000 এবং 2040 সালের মধ্যে 800,000-এ বৃদ্ধি পাবে। স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, টেলিফোন বুথ, বিশ্রামাগার, পাতাল রেলের দরজা এবং প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য তথ্য বুলেটিন সহ পথের সমস্ত স্টেশনে প্রতিবন্ধীদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 2019 সালের 28শে জানুয়ারি, এম. এ. ইউ. আর-এর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের পরিচালক ডুওং হু হোয়া বলেন যে 2018 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, লাইন 1-এর নির্মাণের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার 65 শতাংশের নিচে 62 শতাংশে পৌঁছেছে। বারবার বিলম্বের জন্য প্রকল্পটি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। 2022 সালের আগস্টের মধ্যে লাইনটি 92 শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। 17টি হিটাচি ট্রেনের সেট এসেছে এবং সেগুলির পরীক্ষা চলছে। স্টেশন রেফারেন্স হো চি মিন সিটিতে পরিবহন রেল পরিবহনে হো চি মিন সিটি 2024-এ গণপরিবহন ভিয়েতনামে ভূগর্ভস্থ দ্রুত ট্রানজিট হো চি মিন সিটি মেট্রো লাইন