Western Isles HVDC connection
ওয়েস্টার্ন আইলস এইচ. ভি. ডি. সি সংযোগ হল একটি প্রস্তাবিত এইচ. ভি. ডি. সি সাবমেরিন পাওয়ার কেবল যা আইল অফ লুইসকে স্কটিশ মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করে। প্রকল্পের প্রবর্তক, স্কটিশ এবং সাউদার্ন ইলেক্ট্রিসিটি নেটওয়ার্ক, এই সংযোগটিকে "জিবি জুড়ে অন্যতম প্রধান বিনিয়োগ যা 2030 সালের উপকূলীয় বায়ু লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন, [এবং] পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ চিহ্নিত করে।" রুটটি লুইসের স্টোরনোওয়ের কাছে আর্নিশকে বিউলি সাবস্টেশনের জাতীয় গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করবে। দ্বীপ রূপান্তরকারী স্টেশন এবং গ্রিড সংযোগ সাবস্টেশন লুইসের আর্নিশ পয়েন্টে থাকবে। সেখান থেকে, সামুদ্রিক তারটি 22 মিটার গভীরতায় সরাসরি সমুদ্রে নালীর মধ্য দিয়ে যাবে। 81 কিলোমিটার সাবসি কেবল ওয়েস্টার রসের লিটল লক ব্রুমের মাথায় ডুন্ডোনেল পর্যন্ত বিদ্যুৎ বহন করবে। প্রায় 75 কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ কেবল এইচ. ভি. ডি. সি-কে কনভার্টার স্টেশনে নিয়ে যাবে, যার বিউলিতে মূল ভূখণ্ডের ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে 6 কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ এসি সংযোগ থাকবে। (রেফারেন্সটিতে সামুদ্রিক পথের একটি বিস্তারিত মানচিত্র রয়েছে।) বর্তমান অবস্থা 2022 সালের ডিসেম্বরে, ওয়েস্টার্ন আইলস এইচভিডিসি সংযোগ অফজেমের কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে। 2022 সালের আগস্ট পর্যন্ত, প্রকল্পটি উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। 2022 সালের জুন মাসে, যখন একটি 600 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সংযোগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তখন 2024 সালের গ্রীষ্ম থেকে 2026 সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এবং 2027 সালের বসন্তে এটি চালু করা হয়েছিল। জুলাই 2022-এ, পরিকল্পিত ক্ষমতা 1.8GW-এ বৃদ্ধি করে প্রস্তাবিত সমাপ্তির তারিখ তিন বছর পিছিয়ে 2030-এ সেট করা হয়েছে, যদিও এস. এস. ই. এন এটিকে আবার সামনে আনার বিকল্পগুলি অন্বেষণ করছে। প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ লিঙ্কটির জন্য সর্বশেষ প্রস্তাবটি একটি 1.8GW সংযোগের আহ্বান জানিয়েছে, যা ভবিষ্যতের পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রজন্মের প্রকল্পগুলির জন্য কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা সহ পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে সমস্ত পরিকল্পিত উপকূলীয় এবং উপকূলীয় বায়ু প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করবে। প্রকল্পের ইতিহাস এই সংযোগের প্রাথমিক পরিকল্পনা 2008 সালের আগে শুরু হয়েছিল। 2010 সালে, অফজেমের কাছে একটি প্রয়োজনের মামলা জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। 2013 সালে, অফজেম এক মাসের মধ্যে একটি প্রয়োজনের মামলা ফেরত পাঠায়, প্রশ্ন করে যে কেন এটি এমন এক সময়ে জমা দেওয়া হচ্ছে যখন জেনারেটরগুলি বর্ধিত সিএফডি সমর্থন চাইছিল, কিন্তু পায়নি। 2014 সালের এপ্রিলের মধ্যে, 450 মেগাওয়াট একক সার্কিট এইচ. ভি. ডি. সি সংযোগের প্রস্তাব ছিল। এই সময়ে, প্রকল্পটি নিয়ন্ত্রণমূলক অনিশ্চয়তার একটি চক্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিলঃ অফজেম একটি নিশ্চিত প্রয়োজন ছাড়া একটি লিঙ্ক অনুমোদন করবে না; বায়ু খামার বিকাশকারীরা একটি নিশ্চিত লিঙ্ক ছাড়া তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে পারেনি। স্কটিশ সরকারের গ্রিড অ্যাক্সেস স্টাডি অনুসারেঃ আগস্ট 2018 সালে, একটি 600 মেগাওয়াট সংযোগকারীর মামলা অফজেমের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। 2019 সালের সেপ্টেম্বরে, লুইসের প্রস্তাবিত স্টোরনোওয়ে উইন্ড ফার্ম একটি কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স (সিএফডি) জিততে ব্যর্থ হয়, যা লিঙ্কটির ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। জুলাই 2022 সালে, লুইসের স্টোরনোওয়ে উইন্ড ফার্ম 200 মেগাওয়াট ক্ষমতার জন্য একটি কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স (সিএফডি) জিতেছে £ 46.39/MWh স্ট্রাইক মূল্যে (2012 মূল্যে)। জুলাই 2022-এ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অপারেটর, ন্যাশনাল গ্রিড পিএলসি, তার "পাথওয়ে টু 2030" প্রকাশ করে, যা একটি সংযোগের প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করে এবং বিদ্যুৎ ক্ষমতা 600 মেগাওয়াট থেকে 1.8GW-এ বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। শেটল্যান্ড এইচ. ভি. ডি. সি সংযোগ রেফারেন্সগুলিও দেখুন বাহ্যিক লিঙ্ক এস. এস. ই. এন প্রকল্পের ওয়েবসাইট এপ্রিল 2023 পরামর্শ পুস্তিকা (পি. ডি. এফ) স্কটল্যান্ডে গ্রেট ব্রিটেনের বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকাঠামো এইচ. ভি. ডি. সি ট্রান্সমিশন লাইনের সাবমেরিন পাওয়ার কেবলগুলির সাথে বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগকারী