North Northallerton bridge
নর্থ নর্দালার্টন সেতু ইংল্যান্ডের নর্থ ইয়র্কশায়ারের নর্দালার্টনে নর্থালার্টন-ইগলসক্লিফ রেলপথ জুড়ে বিস্তৃত একটি সড়ক সেতু। সেতুটি পশ্চিমে এ167-এর সংযোগকারী একটি সংযোগ সড়কের উপর অবস্থিত এবং পূর্ব ও আংশিকভাবে এ684-এর উদ্দেশ্য হল নর্থঅলার্টনে বহু স্তরের ক্রসিংয়ের কারণে সৃষ্ট যানজটের জন্য স্বস্তি প্রদান করা যা সড়ক ট্র্যাফিককে আটকে রাখে। লিঙ্ক রোডটি নর্দালার্টন এবং ব্রম্পটনের মধ্যে নতুন আবাসন এস্টেটের একটি সেটের মধ্য দিয়ে চলে এবং বিলম্বের দ্বারা বেষ্টিত, মূলত 2021 সালের শেষের দিকে খোলার উদ্দেশ্যে, এটি 16 ডিসেম্বর 2022-এ খোলা হয়েছিল। 2015 সালে সেতুটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যদিও দুটি আবাসন এস্টেট সহ পুরো প্রকল্পের বিষয়ে আপত্তি সত্ত্বেও 2016 সাল পর্যন্ত চূড়ান্ত অনুমোদনে বিলম্ব দেখা গিয়েছিল। 2017 সালের এপ্রিলে কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল, যার মূল খোলার তারিখ ছিল 2019। যাইহোক, শুধুমাত্র 2020 সালের জুলাই মাসে কাজ শুরু হয়েছিল, 2021 সালের শেষের দিকে এটি খোলার জন্য একটি সংশোধিত সময়সীমা ছিল। ব্রিজ এবং লিঙ্ক রোডটি নর্থালার্টন শহরে যানজট থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল কারণ শহরে রেললাইনগুলির বেশ কয়েকটি লেভেল ক্রসিং রয়েছে যা ট্র্যাফিক টেলব্যাকের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষত লো গেটগুলিতে, এ 167-কে ডার্লিংটনে পাহারা দেওয়ার একটি ক্রসিং। সেতুটি দুটি আবাসন এস্টেটের (যা 900 টি বাসস্থান নিয়ে গঠিত হবে) মধ্য দিয়ে একটি সংযোগ সড়কের অংশ, যা পার্সিমন এবং টেলর-উইম্পে যৌথভাবে তৈরি করেছেন। দুটি আবাসন এস্টেট একটি রেললাইন এবং একটি প্রবাহ দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। যে বিন্দুতে স্রোত এবং রেলপথ একে অপরের সংলগ্ন, সেখানে সেতুটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেতুর খরচ কমানোর জন্য, এবং তাই এটির সময়কাল কম হতে পারে। ব্রিজটি নর্থঅলার্টন থেকে ঈগলসক্লিফ রেললাইন এবং ব্রম্পটন বেক/নর্থ বেক উভয়কেই বিস্তৃত করে এবং এ167 থেকে ডার্লিংটন (ডার্লিংটন রোড) এবং এ684 (স্টোকসলি রোড) থেকে এ19 ট্রাঙ্ক রোডের মধ্যে একটি সংযোগ প্রদান করে। কোভিড-19 মহামারীর কারণে নির্মাণটি বিলম্বিত হয়েছে এবং টারম্যাকের নীচে একটি ভুল ঝিল্লি স্থাপন করা হয়েছিল, যা পরে সমস্ত ছিঁড়ে আবার শুরু করতে হয়েছিল। 2022 সালের 16ই ডিসেম্বর সেতুটি উদ্বোধন করা হয়। বিস্তারিত তিন-স্প্যান সেতুটি দীর্ঘ (পুরো সংযোগ সড়কটি প্রসারিত), এবং গভীর স্তূপ সহ স্থল স্তরের উপরে। সেতুর ইস্পাত মরীচিগুলি লম্বা এবং প্রত্যেকটির ওজন। প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে 2021 সালের সেপ্টেম্বরে সেতুটি নামিয়ে আনা হয়। পুরো লিঙ্ক রোডের খরচ 12 মিলিয়ন পাউন্ড, শুধুমাত্র সেতুর জন্য 7.6 মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করা হয়েছে। উত্তর ইয়র্কের পরিকল্পনা এরিক রাইট গ্রুপ নির্মাতাদের পাতা 2022 সালে ইংল্যান্ডের 2022 রোড ব্রিজে সম্পন্ন সেতু উত্তর ইয়র্কশায়ারের নর্থঅলার্টন ব্রিজ