Time–distance diagram
একটি সময়-দূরত্ব রেখাচিত্র সাধারণত একটি রেখাচিত্র যার একটি অক্ষ সময় এবং অন্য অক্ষের দূরত্বকে উপস্থাপন করে। এই ধরনের চার্টগুলি বিমান শিল্পে উড়ানের পরিকল্পনা করতে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সময়ের সাথে দূরত্বের ক্ষেত্রে প্রভাব উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। গ্রাফিকাল আকারে পরিবহণের সময়সূচীকে সময়-দূরত্বের চিত্রও বলা হয়, এগুলি পরিবহণ পথে একটি প্রদত্ত গাড়ির (ট্রেন, বাস) অবস্থানকে উপস্থাপন করে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায়, একটি সময়-দূরত্ব রেখাচিত্র (যাকে সময়-শৃঙ্খল রেখাচিত্র, সময়-দূরত্ব রেখাচিত্র, সময়-শৃঙ্খল রেখাচিত্র, সময়-অবস্থান রেখাচিত্র, সময়-অবস্থান রেখাচিত্র, মার্চ রেখাচিত্র, অবস্থান-সময় রেখাচিত্র, অর্থোগোনাল রেখাচিত্র, ভারসাম্য রেখাচিত্র, রৈখিক রেখাচিত্র বা ঘোড়ার কম্বল রেখাচিত্রও বলা হয়) হল পাইপলাইন, রেল, সেতু, সুড়ঙ্গ, সড়ক এবং সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মতো সমস্ত ধরনের অনুদৈর্ঘ্য প্রকল্পের জন্য একটি সময়সূচী গ্রাফিকভাবে উপস্থাপন করার একটি পদ্ধতি। সময়-দূরত্বের চিত্রের ক্রিয়াকলাপগুলি তাদের আপেক্ষিক রৈখিক অবস্থান অনুসারে একটি সময় অক্ষ বরাবর এবং একটি দূরত্ব অক্ষ বরাবর প্রদর্শিত হয়। এটি কেবল ক্রিয়াকলাপের অবস্থানই নয়, অগ্রগতির দিক এবং অগ্রগতির হারও দেখায়। ক্রিয়াকলাপগুলিকে জ্যামিতিক আকার হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে যা সময়ের সাথে সাথে কর্মস্থলের দখলকে দেখায় যাতে পরস্পরবিরোধী প্রবেশাধিকার দৃশ্যমানভাবে সনাক্ত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ রঙ, ফিল প্যাটার্ন, লাইনের ধরণ বা বিশেষ প্রতীক দ্বারা পৃথক করা হয়। দূরত্বের অক্ষ বরাবর একটি প্রতীকী অঙ্কন প্রায়শই সময়-দূরত্বের চিত্রের বোঝার উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি সময়-দূরত্বের চিত্রের সুবিধা হল এটি একটি একক চিত্রের উপর নির্মাণ স্থান বরাবর সমস্ত দৃশ্যমান ক্রিয়াকলাপগুলি সুন্দরভাবে দেখায়। একটি সময়-দূরত্বের রেখাচিত্র হল দুটি অক্ষ সহ একটি চার্টঃ একটি সময়ের জন্য, অন্যটি অবস্থানের জন্য। উভয় অক্ষের ইউনিটগুলি প্রকল্পের প্রকারের উপর নির্ভর করেঃ সময় মিনিটের মধ্যে প্রকাশ করা যেতে পারে (সুইচ স্থাপনের মতো রেলপথ সংশোধন প্রকল্পগুলির রাতারাতি নির্মাণের জন্য) বা বছর (বড় নির্মাণ প্রকল্পের জন্য); অবস্থান (কিলো) মিটার, বা অন্যান্য স্বতন্ত্র ইউনিট (যেমন একটি উঁচু ভবনের গল্প) হতে পারে। সাধারণত, সময় অক্ষটি উপরে (প্রকল্পের শুরু) থেকে নীচে (প্রকল্পের শেষ) পর্যন্ত উল্লম্বভাবে টানা হয় এবং অবস্থান অক্ষটি অনুভূমিকভাবে টানা হয়। শৃঙ্খলের দিকটি সাধারণত প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে বেছে নেওয়া হয়, যার সংখ্যা হয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনার সাহায্যে অবস্থান অক্ষটি প্রায়শই উন্নত করা হয়। কর্মস্থলের দৃশ্যায়ন বাড়ানোর জন্য অন্যান্য, অবস্থান-নির্দিষ্ট তথ্য (বায়বীয় ছবি, ক্রস-বিভাগীয় দৃশ্য) যোগ করা যেতে পারে। চার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন রঙ, প্রতীক এবং লাইনের প্রকারের অর্থ ব্যাখ্যা করে একটি কিংবদন্তি সময়-দূরত্বের রেখাচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রদর্শিত অন্যান্য তথ্য সময় অক্ষ বরাবর খরচ এবং সম্পদ হিস্টোগ্রাম হতে পারে। অঙ্কন এলাকায় চার্টের বোধগম্যতা সহজ করার জন্য গ্রিড লাইন থাকতে পারেঃ সময় অক্ষের জন্য ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর; দূরত্ব অক্ষ বা নির্দিষ্ট অবস্থান (স্তূপ, স্টেশন, ভিত্তি ইত্যাদি) বরাবর সমদূরত্বের একক। সময় এবং অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য যেমন নিকটবর্তী ঋতু, স্থগিত ব্যবধান, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য (বৃষ্টি/তুষারপাত, তাপমাত্রা) দিয়ে অঙ্কন এলাকার পটভূমি উন্নত করা যেতে পারে। প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপগুলি তাদের নির্দিষ্ট প্রকৃতি অনুসারে অঙ্কন এলাকার মধ্যে স্থাপন করা হয়ঃ কেবল টান, বেড়া, রাস্তার পৃষ্ঠতলের মতো সহজ ক্রিয়াকলাপগুলি একক লাইন হিসাবে আঁকা যেতে পারেঃ কাজের কর্মীরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে শুরু করে এবং রৈখিক অগ্রগতির সাথে অব্যাহত থাকে। প্রদর্শনী 1 এই ধরনের দুটি ক্রিয়াকলাপ দেখায়ঃ 1ম ক্রিয়াকলাপ 1ম সপ্তাহে 3য় দিনে কিমি 0+000 থেকে শুরু হয় এবং 2য় সপ্তাহ, 13তম দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, কিমি 1+100 পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াকলাপ পরের দিন কিমি 2+000 থেকে শুরু হয় এবং 19তম দিন থেকে কিমি 1+100 পর্যন্ত চলে। এই দুটি ক্রিয়াকলাপ একক কর্মীদল দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে কারণ দ্বিতীয় ক্রিয়াকলাপটি প্রথমটির ঠিক পরে শুরু হয়। যখন কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় কোনও ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট সময় নেয়, তখন ক্রিয়াকলাপটি আয়তক্ষেত্রের দিকগুলির সাথে কর্মস্থলের দৈর্ঘ্য (দূরত্ব অক্ষ বরাবর) এবং প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণের (সময় অক্ষ বরাবর) সাথে একটি আয়তক্ষেত্র হিসাবে আঁকা হবে। এই ধরনের কাজের উদাহরণ হল সরঞ্জাম স্থাপন (পাওয়ার সাবস্টেশন) বা রক্ষণাবেক্ষণ প্রাচীর নির্মাণ। প্রদর্শনী 2 কিমি 1+100 থেকে কিমি 1+300 পর্যন্ত এলাকায় এই ধরনের একটি কার্যকলাপ দেখায়, যা 14 দিনের সময়কাল সহ 2য় দিন থেকে শুরু হয়। যে ক্রিয়াকলাপগুলি একটি নির্দিষ্ট কাজের সময়কালে লাইনের একটি ধ্রুবক দৈর্ঘ্য দখল করে (ধ্রুবক অগ্রগতি ধরে নিয়ে) স্তম্ভিত রেখা হিসাবে প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শনী 3 এমন একটি কার্যকলাপ প্রদর্শন করে যা কিমি 1+900 থেকে কিমি 2+000 পর্যন্ত এলাকায় শুরু হয় এবং একদিনের জন্য সেখানে কাজ করার জন্য কর্মীদলকে পরবর্তী লাইন বিভাগে (কিমি 1+800 থেকে কিমি 1+900) যাওয়ার আগে এক দিন সম্পূর্ণ করতে হয়। আরও জটিল ক্রিয়াকলাপগুলি (যেমন ওভারহেড ক্যাটেনারি ইনস্টলেশন) সমান্তরাল চিত্র হিসাবে আঁকা হবে যা দেখায় যে ঠিক কোন সময়ে লাইন বিভাগটি কাজের কর্মীদের দ্বারা দখল করা হয়। এই ধরনের একটি কার্যকলাপ প্রদর্শনী 4-এ দেখানো হয়েছে যেখানে কাজটি 8ম দিনে শুরু হয় এবং 21তম দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কর্মীদল প্রতিদিন 300 মিটার জায়গা দখল করে। সময়ের অক্ষ বরাবর ক্রিয়াকলাপের ঢাল দ্বারা অগ্রগতির হার চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ ধীর অগ্রগতি আরও খাড়া ঢাল হিসাবে প্রদর্শিত হবে, দ্রুত অগ্রগতি একটি মাঝারি ঢাল দেখাবে। প্রদর্শনী 1-এ, ক্রিয়াকলাপ 1-এর অগ্রগতি প্রতিদিন 100 মিটার (11 দিনে 1,100 মিটার), ক্রিয়াকলাপ 2-এর অগ্রগতি প্রতিদিন 150 মিটার (6 দিনে 900 মিটার)। কাজের দিকের উপর নির্ভর করে, একটি ক্রিয়াকলাপ লাইন হ্রাস পাবে বা সমাপ্তির তারিখের দিকে ঝুঁকবে। যদি কোনও ক্রিয়াকলাপের অগ্রগতি অবস্থান নির্দিষ্ট পরামিতিগুলির (যেমন মাটি অপসারণ) উপর নির্ভর করে, তবে ক্রিয়াকলাপটি অ-রৈখিক রেখা হিসাবে প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শনী 5 এই ধরনের একটি কার্যকলাপ দেখায়। আরও জটিল গ্রাফিক্স তৈরি হয় যখন অগ্রগতির হার নির্দিষ্ট কাজের সময় (শিফট, ছুটির দিন এবং অফ-পিরিয়ড) বিবেচনা করে। প্রদর্শনী 6 পূর্ববর্তী প্রদর্শনীগুলির ক্রিয়াকলাপ দেখায় তবে এবার সপ্তাহান্তের দিনগুলিতে (প্রতি সপ্তাহের 7ম দিন) কোনও অগ্রগতি নেই। যখন পরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপগুলি রেখা হিসাবে প্রদর্শিত হয়, তখন প্রকৃত বনাম পরিকল্পিত অগ্রগতি প্রদানের জন্য প্রকৃত এবং পূর্বাভাসের অগ্রগতিকে একই অক্ষের উপর বিন্দুযুক্ত বা ড্যাশ করা রেখা হিসাবে ম্যাপ করা যেতে পারে। অঙ্কন ক্ষেত্রের মধ্যে বাক্সযুক্ত পাঠ্য এবং ক্রিয়াকলাপের লেবেলের মতো টীকা তথ্যের স্তরকে উন্নত করে। সরঞ্জাম যে কোনও ধরনের অঙ্কন সরঞ্জাম ব্যবহার করে সময়-দূরত্বের চিত্র তৈরি করা যেতে পারে, অবশ্যই যা স্কেল অঙ্কনের অনুমতি দেয় (উদাহরণস্বরূপ, সিএডি সম্পাদক, ভিজিও)। কখনও কখনও, স্প্রেডশিট সরঞ্জামগুলি নিযুক্ত করা হয় যেখানে কলামগুলির প্রস্থ এবং সারির উচ্চতা দূরত্ব এবং সময়ের স্কেল গঠন করে। যাইহোক, বাস্তব প্রকল্প জীবনে, একটি সময়সূচী ক্রমাগত সামঞ্জস্য করা প্রয়োজনঃ এটি তখনই হয় যখন বিশেষ সরঞ্জামগুলির ব্যবহার দ্রুত তাদের সুবিধা প্রকাশ করে। এই সরঞ্জামগুলি (নীচের বাহ্যিক লিঙ্কগুলি দেখুন) সময়-দূরত্বের চিত্র হিসাবে সময়সূচী উপস্থাপন করার দক্ষতার উপর জোর দিয়ে তাদের নিজস্বভাবে প্রকল্প পরিচালনার সরঞ্জাম। ক্রিয়াকলাপগুলি প্রকল্প পরিচালনার পরিভাষা এবং ক্রিয়াকলাপের আকারের জন্য সমস্ত অঙ্কন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে সম্পাদনা করা যেতে পারে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভরতা সংযোগ (পিছিয়ে থাকা সহ), জটিল স্কেলিং, অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব সনাক্তকরণ, সম্পদ-নির্ভর অগ্রগতি এবং আরও অনেক কিছুর অনুমতি দেয়। প্রায়শই, এই ধরনের সরঞ্জামগুলি অন্যান্য প্রকল্প পরিচালন সফ্টওয়্যারকে বিভিন্ন ইন্টারফেস সরবরাহ করে, অন্তত কার্যকলাপের তথ্য আমদানি ও রপ্তানির জন্য। জটিল সিস্টেমগুলি (যেমন টাইমচেইনেজ, ডায়নারোড, টিআইএলওএস বা টাইম লোকেশন প্লাস) এমনকি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রকল্প পরিচালন সফ্টওয়্যার (প্রাইমাভেরা, মাইক্রোসফ্ট প্রজেক্ট, অ্যাস্টা পাওয়ারপ্রজেক্ট)-এর সাথে একীভূত হয়। আরও দেখুন রৈখিক সময়সূচী পদ্ধতি সফ্টওয়্যার তালিকা প্রকল্প পরিচালনার বিষয়গুলির তালিকা প্রকল্প পরিকল্পনা সময় ভূগোল রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক টিলোসঃ রৈখিক প্রকল্প জিএমবিএইচ, জার্মানি (অনেক উদাহরণ সহ টার্বো চার্টঃ রৈখিক প্রকল্প সফ্টওয়্যার পিটি লিমিটেড, অস্ট্রেলিয়া গ্রাফিকশেডিউল, একটি এক্সেল অ্যাপ্লিকেশনঃ www.GraphicSchedule.com চেইনলিঙ্কঃ স্টিভেন উড সফ্টওয়্যার, যুক্তরাজ্য টাইমচেইনঃ পিটার মিল্টন প্ল্যানিং, যুক্তরাজ্য ডায়না রোডঃ ডায়না রোড লিমিটেড, ফিনল্যান্ড লাইনা প্লাসঃ পিসিএফ লিমিটেড, যুক্তরাজ্য প্ল্যানিসফারঃ মাইর এসএএস, ফ্রান্স সময়-দূরত্ব চিত্র ব্যবহার করে প্রকল্পগুলি থেকে) সময় অবস্থান প্লাসঃ নাইলর কম্পিউটিং, যুক্তরাজ্য ভিকো অফিসঃ ভিকো সফ্টওয়্যার,