Integrated project delivery
ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারি (আই. পি. ডি) হল একটি নির্মাণ প্রকল্প বিতরণ পদ্ধতি যা নকশা, মনগড়া এবং নির্মাণের সমস্ত পর্যায়ের মাধ্যমে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের (মানুষ, ব্যবস্থা, ব্যবসায়িক কাঠামো এবং অনুশীলন) দক্ষতা এবং সম্পৃক্ততা চায়। আই. পি. ডি সমন্বিত অনুশীলন এবং দুর্বল নির্মাণের ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। আই. পি. ডি-র উদ্দেশ্যগুলি হল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, বর্জ্য হ্রাস করা (বর্জ্যকে এমন ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করা সম্পদ হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যা শেষ পণ্যের মূল্য যোগ করে না), অতিরিক্ত সময় এড়ানো, চূড়ান্ত পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি করা এবং নির্মাণের সময় মালিক, স্থপতি এবং ঠিকাদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ্রাস করা। আই. পি. ডি নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত পক্ষগুলির মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর দেয়। পটভূমি 1960-এর দশক থেকে নির্মাণ শিল্পের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত অকৃষি শিল্পের উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারির প্রবক্তারা যুক্তি দেন যে সমসাময়িক নির্মাণের সমস্যা, যেমন নির্ধারিত সময়ের পিছনে এবং বাজেটের বেশি ভবন, মালিক, সাধারণ ঠিকাদার এবং স্থপতির মধ্যে প্রতিকূল সম্পর্কের কারণে হয়। টয়োটা তাদের টয়োটা উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির অগ্রগতিতে টয়োটা দ্বারা বিকশিত ধারণাগুলি ব্যবহার করে, আই. পি. ডি-তে নতুন ফোকাস হল মালিকের জন্য তৈরি চূড়ান্ত মান। সংক্ষেপে, আই. পি. ডি এমন কোনও ক্রিয়াকলাপের জন্য সমস্ত সম্পদ বরাদ্দকে অপচয় হিসাবে দেখে যা শেষ পণ্যের (সমাপ্ত ভবন) মূল্য যোগ করে না। আই. পি. ডি বাস্তবে, আই. পি. ডি ব্যবস্থা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি নির্মাণ প্রকল্পের সমস্ত শাখা একটি সংস্থা হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিক দলের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থপতি, মূল প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতাদের পাশাপাশি একজন সাধারণ ঠিকাদার এবং উপ-ঠিকাদার। নির্মাণ শিল্পে বিল্ডিং ইনফরমেশন মডেলিংয়ের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার আই. পি. ডি ব্যবহার করে প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য সহজে ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে এবং নির্মাণ প্রক্রিয়া জুড়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর একটি হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়। ডিজাইন-বিল্ড প্রজেক্ট ডেলিভারি পদ্ধতির বিপরীতে যা সাধারণত ঠিকাদারকে একটি বিল্ডিং প্রকল্পে প্রধান ভূমিকায় রাখে, আইপিডি "মাস্টার বিল্ডার" ধারণার প্রত্যাবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে মালিক, স্থপতি, সাধারণ ঠিকাদার, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, ফ্যাব্রিকেটর এবং সাবকন্ট্রাক্টর সহ পুরো বিল্ডিং দল নির্মাণ প্রক্রিয়া জুড়ে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করে। আই. পি. ডি-র লক্ষ্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি সাধারণ উপায় হল মূল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি বহুদলীয় চুক্তির মাধ্যমে। একটি বহুদলীয় চুক্তিতে (এম. পি. এ), প্রাথমিক প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ ভূমিকা, অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং দায়বদ্ধতা নির্দিষ্ট করে একটি একক চুক্তি সম্পাদন করে। কার্যত, বহুদলীয় চুক্তি একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি অস্থায়ী ভার্চ্যুয়াল এবং কিছু ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সংগঠন তৈরি করে। যেহেতু একটি একক চুক্তি ব্যবহার করা হয়, তাই প্রতিটি পক্ষ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা বুঝতে পারে। ক্ষতিপূরণের কাঠামো প্রায়শই খোলা থাকে, তাই প্রতিটি পক্ষের স্বার্থ এবং অবদান একইভাবে স্বচ্ছ। বহুদলীয় চুক্তির জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন, কারণ ক্ষতিপূরণ সামগ্রিক প্রকল্পের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত এবং ব্যক্তিগত সাফল্য সমস্ত দলের সদস্যদের অবদানের উপর নির্ভর করে। বহু-পক্ষীয় চুক্তির সাধারণ রূপগুলির মধ্যে রয়েছে প্রকল্প জোট, যা একটি প্রকল্প কাঠামো তৈরি করে যেখানে মালিক অ-মালিক পক্ষের সরাসরি ব্যয়ের নিশ্চয়তা দেয়, তবে লাভ, ওভারহেড এবং বোনাসের অর্থ প্রদান প্রকল্পের ফলাফলের উপর নির্ভর করে; একটি একক-উদ্দেশ্যমূলক সত্তা, যা একটি অস্থায়ী, তবে আনুষ্ঠানিক, একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তৈরি আইনি কাঠামো; এবং সম্পর্কিত চুক্তি, যা প্রকল্প জোটের অনুরূপ, যাতে একটি ভার্চুয়াল সংস্থা পৃথক সত্তা থেকে তৈরি করা হয়, তবে এটি ক্ষতিপূরণ, ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার পদ্ধতির মধ্যে পৃথক। আই. পি. ডি-তে প্রযুক্তির ভূমিকা নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে সহযোগিতামূলক ভাল অনুশীলনের জন্য একটি মান হিসাবে আই. পি. ডি-কে গ্রহণ করা তার নিজস্ব সমস্যা উপস্থাপন করে। যেহেতু বেশিরভাগ নির্মাণ প্রকল্পে বিভিন্ন অংশীদার জড়িত থাকে, তাই ঐতিহ্যবাহী তথ্যপ্রযুক্তি সমাধানগুলি সহযোগিতামূলক কাজের পক্ষে সহায়ক নয়। আইটি ফায়ারওয়ালের পিছনে ফাইলগুলি ভাগ করে নেওয়া, বড় ইমেল সংযুক্তির আকার এবং নেটিভ সফ্টওয়্যার ছাড়াই সমস্ত ধরণের ফাইল দেখার ক্ষমতা সবই আইপিডিকে কঠিন করে তোলে। সহযোগিতামূলক তথ্যপ্রযুক্তির চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা অনলাইন নির্মাণ সহযোগিতা প্রযুক্তির বৃদ্ধির পিছনে অন্যতম চালিকাশক্তি। 2000 সাল থেকে, আই. পি. ডি-র সুবিধার্থে সাআস ব্যবহার করে নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি সংস্থাগুলি বিকশিত হয়েছে। এই সহযোগিতা সফ্টওয়্যারটি ডকুমেন্টেশন, যোগাযোগ এবং কর্মপ্রবাহের প্রবাহকে সহজতর করে তোলে যাতে প্রত্যেকে 'সত্যের একটি সংস্করণ' থেকে কাজ করছে তা নিশ্চিত করে। সহযোগিতামূলক সফ্টওয়্যার বিভিন্ন স্থানের ব্যবহারকারীদের অন্যান্য ধরনের বৈদ্যুতিন ফাইলের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ, নথি এবং অঙ্কন, ফর্ম এবং ডেটা এক জায়গায় রাখার অনুমতি দেয়। সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীরা স্থানীয় সফ্টওয়্যারের প্রয়োজন ছাড়াই অনলাইনে ফাইলগুলি দেখতে এবং চিহ্নিত করতে সক্ষম। প্রযুক্তিটি প্রকল্পের আত্মবিশ্বাসকে সক্ষম করে এবং অন্তর্নির্মিত নিরীক্ষা পথের জন্য ঝুঁকি হ্রাস করে। সমালোচনা আই. পি. ডি-র একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা যে দক্ষতার উপর একক মনের ফোকাস প্রায়শই কর্মচারীদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতার জন্য উদ্বেগের অভাবের সাথে যুক্ত। এর ফলে নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে দুর্বল নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা এবং চাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, কারণ তারা কম সম্পদ নিয়ে উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। জব অর্ডার কন্ট্রাক্টিং, জে. ও. সি হল সমন্বিত প্রকল্প বিতরণের একটি রূপ যা বিশেষভাবে মেরামত, সংস্কার এবং ছোটখাটো নতুন নির্মাণকে লক্ষ্য করে। এটি 90 শতাংশেরও বেশি প্রকল্প সময়মতো, বাজেটে এবং মালিক, ঠিকাদার এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টির জন্য সরবরাহ করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরও দেখুন বিল্ডিং ইনফরমেশন মডেলিং লীন কনস্ট্রাকশন-ম্যাকলেমি কার্ভ রেফারেন্সের উদ্ভাবক নির্বাচিত নিবন্ধগুলি সমন্বিত প্রকল্প বিতরণ 2017 এনআইবিএস লীন কনস্ট্রাকশন এবং মালিক নেতৃত্বের মাধ্যমে আরও ভাল সুবিধা প্রদান ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারিঃ দক্ষ নির্মাণের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম বিল্ডিং গ্রিন, নভেম্বর 1,2008 আরেকটি চেহারাঃ আইপিডি কি সমাধান? ডেইলি জার্নাল অফ কমার্স, অক্টোবর 20,2008 মাত্র এক মাস পুরানো, বিআইএম পরিশিষ্ট জাতীয় অনুমোদন জিতেছে ফিলাডেলফিয়া বিজনেস জার্নাল, আগস্ট 21,2008 ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারি দক্ষতা উন্নত করে, স্ট্রিমলাইনস কনস্ট্রাকশন-লীন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ বর্জ্য নির্মূল করে এবং প্রকল্পের ফলাফল উন্নত করে-ট্রেডলাইন, জুলাই 16,2008 রেড বিজনেস, ব্লু বিজনেসঃ যদি স্থপতিরা সমন্বিত অনুশীলনে নেতৃত্বের ভূমিকা না নেন, তবে তারা এই টার্ফ ডিজাইন ইন্টেলিজেন্সটি ছেড়ে দেবেন, মে 30,2008 এআইএঃ আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারি আর্কিটোশকে উৎসাহিত করার জন্য নতুন চুক্তি নথি সরবরাহ করে, মে 21,2008 এআইএ ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারি এগ্রিমেন্টস কন্ট্রাক্ট ম্যাগাজিন, এপ্রিল 28,2008 ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারি প্রবর্তন করে 12, 2008 নিউ কলোরাডো ল পারমিটস আই. পি. ডি ফর স্টেট অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্টস-কলোরাডো রিয়েল এস্টেট জার্নাল, ফেব্রুয়ারী 5,2008 চেঞ্জিং প্রজেক্ট ডেলিভারি স্ট্র্যাটেজি-অ্যান ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্রেমওয়ার্ক জার্নাল অফ পাবলিক ওয়ার্কস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পলিসি, জানুয়ারী 2008; ভলিউম। 12: পিপি। এ. আই. এ এবং এ. আই. এ ক্যালিফোর্নিয়া কাউন্সিলের অংশীদার সমন্বিত প্রকল্প সরবরাহের সূচনা করেছেনঃ একজন গাইড ক্যাডালিস্ট, নভেম্বর 6,2007 দ্য ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিমেন্ট ফর লিন প্রজেক্ট ডেলিভারি কনস্ট্রাকশন আইনজীবী, আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন, ম্যাকডোনফ হল্যান্ড অ্যান্ড অ্যালেন পিসি, নম্বর 3, ভলিউম 26, সামার 2006 ম্যানেজিং ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারি সি. এম. এ. এ কলেজ অফ ফেলোজ, নভেম্বর 2009 এক্সটার্নাল লিঙ্ক গভর্নর রিটার কলোরাডো ল ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারিতে ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারি বিলে স্বাক্ষর করেছেনঃ মালিক এবং দলগুলির জন্য প্রথম নীতিমালা-3xPT স্ট্র্যাটেজি গ্রুপ, জুলাই 7,2008: কনস্ট্রাকশন ইউজার্স রাউন্ডটেবল (সি. ইউ. আর. টি), অ্যাসোসিয়েটেড জেনারেল কন্ট্রাক্টরস অফ আমেরিকা (এজিসি), আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিল্ডিং সায়েন্সেস-ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট ডেলিভারির উপর অনেক সম্পর্কিত নিবন্ধ