Flamanville Nuclear Power Plant
ফ্ল্যামনভিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ফ্রান্সের মাঞ্চের ফ্ল্যামনভিলে কোটেনটিন উপদ্বীপে অবস্থিত। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে দুটি চাপযুক্ত জল চুল্লি (পি. ডব্লিউ. আর) রয়েছে যা যথাক্রমে 1.3 জি. ডব্লিউ উৎপাদন করে এবং 1986 এবং 1987 সালে পরিষেবাতে আসে। এটি 2005 সালে 18.9 টিডব্লিউএইচ উৎপাদন করেছিল, যা ফ্রান্সের বিদ্যুৎ উৎপাদনের 4 শতাংশ ছিল। 2006 সালে এই সংখ্যা ছিল প্রায় 3 দশমিক 3 শতাংশ। সেই সময় কারখানায় নিয়মিত 671 জন শ্রমিক কাজ করতেন। এই স্থানে একটি তৃতীয় চুল্লি, একটি ইপিআর ইউনিট, 2007 সালে নির্মাণ শুরু করে যার বাণিজ্যিক প্রবর্তন 2012 সালের জন্য নির্ধারিত ছিল. প্রকল্পটি বাজেটের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি এবং নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কয়েক বছর পিছিয়ে রয়েছে। চুল্লিতে ব্যবহৃত ইস্পাতের দুর্বলতা সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে। 2019 সালের জুলাই মাসে আরও বিলম্বের কথা ঘোষণা করা হয়, যা বাণিজ্যিক প্রবর্তনের তারিখকে 2022 সালের শেষের দিকে ঠেলে দেয়। 2022 সালের জানুয়ারিতে আরও বিলম্বের কথা ঘোষণা করা হয়, 2023 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং আবার 2022 সালের ডিসেম্বরে জ্বালানি লোডিং অব্যাহত থাকে, যার ফলে 2024 সালের গোড়ার দিকে জ্বালানি লোডিং বিলম্বিত হয়। ফ্ল্যামনভিল 3 নামে একটি নতুন চুল্লির 3য় ইউনিটের নির্মাণ কাজ 2007 সালের 4ঠা ডিসেম্বর শুরু হয়। নতুন ইউনিটটি আরেভা ইউরোপীয় প্রেসারাইজড রিঅ্যাক্টর ধরনের এবং এর নেমপ্লেট ক্ষমতা 1,650 মেগাওয়াট করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ই. ডি. এফ এর আনুমানিক খরচ ছিল 3 দশমিক 3 বিলিয়ন ইউরো এবং বলেছে যে এটি 54 মাস ধরে নির্মাণের পর 2012 সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে। সর্বশেষ ব্যয়ের অনুমান (জুলাই 2020) হল €19.1 বিলিয়ন, যা 2022 সালের শেষের দিকে অস্থায়ীভাবে চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। 2012 সালের 3রা ডিসেম্বর ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে আনুমানিক খরচ বেড়ে €8.5 বিলিয়ন ($11 বিলিয়ন) হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ শেষ হতে 2016 সাল পর্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে। পরের দিন ইতালীয় বিদ্যুৎ সংস্থা এনেল ঘোষণা করে যে তারা এই প্রকল্পে তাদের 12.5% অংশীদারিত্ব এবং ভবিষ্যতের পাঁচটি ইপিআর ত্যাগ করছে। তাদের 613 মিলিয়ন ইউরোর প্রকল্পের অংশীদারিত্ব এবং সুদ পরিশোধ করা হবে। 2014 সালের নভেম্বরে ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে আরেভা দ্বারা উপাদান সরবরাহের বিলম্বের কারণে নির্মাণ কাজ শেষ হতে 2017 সাল পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে। 2015 সালের এপ্রিলে আরেভা ফরাসি পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক অটোরিট ডি সুরেতে নিউক্লিয়ারকে (এ. এস. এন) জানিয়েছিলেন যে, চুল্লি জাহাজের ইস্পাতে অসঙ্গতি সনাক্ত করা হয়েছে, যার ফলে "প্রত্যাশিত যান্ত্রিক কঠোরতার মান কম" হয়েছে। সেকেন্ড ভালস সরকারের বাস্তুতন্ত্র, টেকসই উন্নয়ন ও জ্বালানি মন্ত্রী সেগোলিন রয়্যাল প্রযোজককে আরও বিশদ এবং সম্ভাব্য পরিণতির জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বিভিন্ন নিরাপত্তা সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে চুল্লিতে ব্যবহৃত ইস্পাতের দুর্বলতা এবং চুল্লির চাপবাহী জাহাজে ব্যবহৃত ইস্পাত মিশ্র ধাতু জাল উচ্চ অখণ্ডতা উপাদানগুলির বৈচিত্র্য, যা ফরাসি পারমাণবিক সরঞ্জাম সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রবেশ করা জাপানি-উত্সযুক্ত উপাদানগুলিতেও উপস্থিত রয়েছে। 1999 সালের ব্লেয়াইস পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বন্যার সময় বন্যার ঝুঁকির কারণে ফ্ল্যামনভিল ইপিআর প্ল্যান্টের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। 2015 সালের জুন মাসে এ. এস. এন দ্বারা কুলিং সিস্টেম সেফটি ভালভের একাধিক ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়। 2015 সালের সেপ্টেম্বরে ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে আনুমানিক খরচ বেড়ে €10.5 বিলিয়ন হয়েছে এবং চুল্লিটির সূচনা 2018 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বিলম্বিত হয়েছে। ফ্ল্যামনভিলের ইউনিট 3-এর বিলম্ব অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন 2016 সালের ডিসেম্বরে দ্য ইকোনমিস্ট রিপোর্ট করে যে হিঙ্কলি পয়েন্ট সি-এর জন্য ব্রিটিশ ঋণ গ্যারান্টির জন্য ইউনিট 3-কে 2020 সালের মধ্যে চালু করা প্রয়োজন, নিয়ন্ত্রক 2017 সালের মাঝামাঝি সময়ে ইউনিট 3-এর ভবিষ্যতের বিষয়ে রায় দেবে এবং এই রায়ের একটি সম্ভাব্য ফলাফল 2018 সালের অনেক পরেও এর উদ্বোধন বিলম্বিত করতে পারে, এইভাবে ব্রিটিশ ঋণ গ্যারান্টিকে বিপন্ন করে যার ফলে ইডিএফ হিঙ্কলি পয়েন্টে ইপিআর তৈরি করতে বাধা পায়। 2017 সালের ফেব্রুয়ারিতে তাইশান পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ইপিআর-রিএক্টর নির্মাণে নতুন করে বিলম্বের ফলে ইডিএফ বলে যে, নিয়ন্ত্রক অনুমোদন পেয়েছে বলে ধরে নিয়ে 2018 সালের শেষের দিকে ফ্ল্যামনভিল 3 কাজ শুরু করার সময়সূচীতে রয়েছে। 2017 সালের জুন মাসে, ফরাসি নিয়ন্ত্রক একটি অস্থায়ী রায় জারি করে যে ফ্ল্যামনভিল 3 শুরু করা নিরাপদ। 2018 সালের জানুয়ারিতে, ঠান্ডা কার্যকরী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে, ইডিএফ দেখতে পায় যে কিছু সেকেন্ডারি কুলিং সার্কিট ওয়েল্ড নির্দিষ্টকরণগুলি পূরণ করে না, যার ফলে ইডিএফ আরও পরীক্ষা চালিয়ে একটি প্রতিবেদন জারি করে। এর পরে, এ. এস. এন ই. ডি. এফ-কে ওয়েল্ডিং চেকগুলি অন্যান্য সিস্টেমে প্রসারিত করার জন্য অনুরোধ করেছিল। গরম কার্যকরী পরীক্ষাগুলি স্থগিত করতে হয়েছিল। জুলাই 2018 সালে, ইডিএফ 2019-এর চতুর্থ প্রান্তিকে জ্বালানি লোডিং আরও বিলম্বিত করে এবং প্রকল্পের ব্যয় অনুমান আরও €400 মিলিয়ন ($467.1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি করে। ই. ডি. এফ-এর সর্বশেষ প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ ছিল €10.9 বিলিয়ন ($<আই. ডি1> বিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা মূল ব্যয়ের অনুমানের তিনগুণ। হট টেস্টিং 2018 সালের শেষের দিকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 2019 সালের জানুয়ারিতে, গরম পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরও এক মাসের বিলম্ব ঘোষণা করা হয়েছিল। 2019 সালের জুন মাসে নিয়ন্ত্রক এ. এস. এন নির্ধারণ করে যে দুই-প্রাচীর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যাওয়া বাষ্প স্থানান্তর পাইপের আটটি ওয়েল্ড, যা ই. ডি. এফ শুরুর পরে মেরামত করার আশা করেছিল, চুল্লিটিকে চালু করার আগে অবশ্যই মেরামত করতে হবে। 29শে জুন 2019-এ, ঘোষণা করা হয়েছিল যে স্টার্ট-আপকে আবার পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে 2022 সালের শেষের আগে এটি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম। অনুমান করা হয় যে মেরামতের ফলে খরচের পরিমাণ 1.5 বিলিয়ন ইউরো যোগ হবে, যার ফলে মোট খরচ হবে 12.4 বিলিয়ন ইউরো। 110 টি ত্রুটিযুক্ত ওয়েল্ড মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সময়ের কারণে আরও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যয়কে 12.7 বিলিয়ন ইউরোতে উন্নীত করেছে। 2020 সালের জুলাই মাসে, ফরাসি কোর্ট অফ অডিট প্রকল্পের একটি আঠারো মাসের গভীর বিশ্লেষণ চূড়ান্ত করে, এই উপসংহারে যে মোট আনুমানিক ব্যয় €19.1 বিলিয়ন পর্যন্ত পৌঁছেছে। গুরুতর বিলম্বের ফলে অতিরিক্ত অর্থায়ন খরচের পাশাপাশি অতিরিক্ত কর ও কর ধার্য হয়। একটি প্রতিক্রিয়ায়, ইডিএফ আদালতের ফলাফল নিয়ে বিতর্ক করেনি। একই মাসে, ফ্রান্সের জ্বালানি মন্ত্রী বারবারা পম্পিলি উচ্চ খরচ এবং বিলম্বের কথা উল্লেখ করে প্রকল্পটিকে "একটি বিশৃঙ্খলা" বলে অভিহিত করেন। 2022 সালের ডিসেম্বরে, ইডিএফ সংবেদনশীল সরঞ্জামের কাছাকাছি কিছু ওয়েল্ডের চাপ উপশমকারী তাপ চিকিত্সার জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কাজের কারণে আনুমানিক 500 মিলিয়ন ইউরোর ব্যয় বৃদ্ধি সহ কমপক্ষে ছয় মাসের বিলম্বের ঘোষণা দেয়। জ্বালানি লোডিং এখন 2024 সালের প্রথম দিকে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আনুমানিক মোট খরচ বেড়ে €13.2 বিলিয়ন হয়েছে। ঘটনা 2017 সালের 9ই ফেব্রুয়ারি ইউনিট 1-এর টারবাইন হলে একটি ফ্যানের যান্ত্রিক সমস্যার কারণে একটি বিস্ফোরণ ও আগুন লাগে, যার ফলে পাঁচজনকে ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়ার জন্য চিকিৎসা করতে হয়। অ-পারমাণবিক দুর্ঘটনার ফলে কোনও তেজস্ক্রিয় ফুটো না হলেও, এর ফলে এক নম্বর চুল্লিটি পাওয়ার গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইডিএফ প্রাথমিকভাবে অনুমান করেছিল যে চুল্লিটি এক সপ্তাহের মধ্যে চালু হয়ে যাবে, কিন্তু পরে মার্চের শেষের দিকে অনুমান করা হয়েছিল। কিছু অপারেটিং ক্রিয়াকলাপের ত্রুটি, উচ্চ সংখ্যক রক্ষণাবেক্ষণ ত্রুটি, নির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ ক্রিয়াকলাপের দুর্বল দক্ষতা এবং ইউনিট 1-এর দশ বছরের পরিদর্শন নথির অপর্যাপ্ত মানের কারণে 2019 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক অটোরিট ডি সুরেটে নিউক্লিয়ার (এ. এস. এন) দ্বারা ইউনিট 1 এবং 2 উন্নত নজরদারির অধীনে ছিল। এতে বছরে প্রায় 30টি এ. এস. এন পরিদর্শন জড়িত ছিল। রেফারেন্স লিঙ্ক ফ্রান্সের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সাথে মানচেতে ইপিআর চুল্লি ভবন এবং কাঠামো ব্যবহার করে