Koldam Dam
কোল্ডাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যা সাধারণত কোল্ডাম নামে পরিচিত, দেহার পাওয়ার হাউসের উজানে শতদ্রু নদীর উপর একটি বাঁধ। এটি ভারতের হিমাচল প্রদেশের বর্মনার কাছে চণ্ডীগড়-মানালি মহাসড়ক (এনএইচ-21) থেকে বিলাসপুর থেকে 18 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাঁধের মূল উদ্দেশ্য হল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এটি একটি 800 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সমর্থন করবে। বাঁধটি এনটিপিসি লিমিটেড (পূর্ববর্তী ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কোলডাম প্রকল্পটি ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম কল্পনা করা হয়েছিল এবং 1966 সাল থেকে বিভিন্ন সম্ভাব্য স্থানে তদন্ত চলছে। 1975 সাল পর্যন্ত পরিচালিত তদন্তের ভিত্তিতে, একটি প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল যাতে 600 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন শিলা ভরাট বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 1984 সালের অক্টোবরে এইচ. পি. এস. ই. বি তদন্ত ও অধ্যয়নের কাজ গ্রহণ করে। প্রকল্পের ক্ষমতা সংশোধন করে 800 মেগাওয়াট করা হলেও তহবিলের অভাবে কাজ শুরু হয়নি। পরবর্তীকালে, 2000 সালে কোলডাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি এন. টি. পি. সি দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয় এবং প্রকল্প প্রতিবেদনটি 4x200 মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতা সহ বাঁধের পাদদেশে অবস্থিত 167 মিটার উঁচু শিলা ভরাট বাঁধ এবং সারফেস পাওয়ার হাউস দিয়ে সংশোধন করা হয়। 2000 সালের 5ই জুন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এই বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 2004 সালের 14ই জানুয়ারি বাঁধের মূল নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কে বি দুবে এই প্রকল্পের (বিইউএইচ) প্রথম প্রধান ছিলেন। বর্তমান বিইউএইচ হল এন এস ঠাকুর (2020 সাল থেকে)। ভূতাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কিত সমস্যা এবং 2006 সালে জলাধার এলাকার একটি অংশকে মাজাথাল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সম্প্রসারণ হিসাবে ঘোষণা করার কারণে প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়। ডাইভারশন টানেলগুলি সিল করার সমস্যার কারণে 2013 সালের ডিসেম্বরে জলাধারটি আটক করার প্রচেষ্টা প্রথম ব্যর্থ হয়। 2014 সালের 18ই মার্চের মধ্যে, সুড়ঙ্গগুলি সিল করার এবং হ্রদটি পূরণ করার চতুর্থ প্রচেষ্টা চলছে। মেরামত করা হয়েছিল এবং 2014 সালের এপ্রিলে আরেকটি ব্যর্থ অবরোধ করা হয়েছিল কারণ ডাইভারশন সুড়ঙ্গটি ফুটো হতে থাকে। আরেকটি বাজেয়াপ্তির সময়কাল 2014 সালের 3রা নভেম্বর শুরু হয় এবং 2015 সালের 3রা জানুয়ারি শেষ হয়। একটি সুড়ঙ্গ এখনও ফাঁস হলেও কর্তৃপক্ষ আত্মবিশ্বাসী ছিল যে এপ্রিলের মধ্যে তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু করতে পারবে। জেনারেটর চালু করার সময়সূচী মূলত 2009 সালে নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু 2015 সালে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল। বাঁধ নির্মাণের চুক্তি থাইল্যান্ডের আই. টি. ডি পাবলিক কোম্পানি লিমিটেডকে দেওয়া হয়েছিল। বিএইচইএল, তোশিবা এবং মারুবেনির একটি যৌথ উদ্যোগ সংস্থা টারবাইন এবং জেনারেটর সরবরাহ করেছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এর স্থাপিত ক্ষমতা 800 মেগাওয়াট (4x200 মেগাওয়াট)। প্রথম 200 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্রান্সিস টারবাইন-জেনারেটর 2015 সালের 30শে মার্চ এবং তৃতীয়টি 2015 সালের 10ই এপ্রিল চালু করা হয়। এছাড়াও দেখুন ভাখড়া বাঁধ-হিমাচল প্রদেশের পাণ্ডোহ বাঁধের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত উল্লেখ হিমাচল প্রদেশের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি শতদ্রু নদীর বাঁধগুলিতে পাথর ভরা বাঁধগুলি 2015 সালে সম্পন্ন হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার ভবন এবং কাঠামোগুলিতে 2015 সালে সম্পন্ন শক্তি পরিকাঠামো