Nyagak III Hydroelectric Power Station
ন্যাগাক তৃতীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, যা উগান্ডায় নির্মাণাধীন, যা পূর্ব আফ্রিকান সম্প্রদায়ের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। অবস্থান বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উগান্ডার উত্তর অঞ্চলের পশ্চিম নীল উপ-অঞ্চলে ওকোরো কাউন্টি, জোম্বো জেলার ন্যাপিয়া উপ-কাউন্টিতে ন্যাগাক নদীর ওপারে অবস্থিত। এটি পাইধা শহরের প্রায় উত্তরে, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সীমান্তের কাছাকাছি, বিদ্যমান ন্যাগাক আই পাওয়ার স্টেশনের কাছাকাছি, কিন্তু নীচের দিকে অবস্থিত। 2010 সালের সেপ্টেম্বরে জার্মান পরামর্শক প্রকৌশল সংস্থা লাহমেয়ার ইন্টারন্যাশনাল জিএমবিএইচ একটি পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) সম্পন্ন করে। উগান্ডা ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (ইউইজিসিএল) একটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) মাধ্যমে ন্যাগাক 3-এর উন্নয়ন করবে। 2013 সালে, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন ইউ. ই. জি. সি. এল-কে বেসরকারী খাত থেকে একজন বিনিয়োগকারীকে চিহ্নিত ও নির্বাচন করতে সহায়তা করেছিল, যিনি ইক্যুইটি বিনিয়োগ করবেন এবং প্রকল্পের জন্য আরও ঋণ ও ইক্যুইটি অর্থায়নের ব্যবস্থা করবেন। সেই বিনিয়োগকারী তখন ইউ. ই. জি. সি. এল-এর সঙ্গে একটি পি. পি. পি চুক্তির আওতায় উন্নয়নের নকশা, বিকাশ এবং পরিচালনা করবেন। 2013 সালের জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি প্রায় এক বছর স্থায়ী হবে বলে আশা করা হয়েছিল। নির্বাচিত বেসরকারী বিনিয়োগকারী হল হাইড্রোম্যাক্স লিমিটেড এবং ডট সার্ভিসেস লিমিটেডের সমন্বয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম। ইউইজিসিএল এবং কনসোর্টিয়াম তখন জেনম্যাক্স ন্যাগাক লিমিটেড নামে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য যানবাহন গঠন করে, যা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ, পরিচালনা এবং পরিচালনা করবে। নির্মাণের সময়সূচি এটি অনুমান করা হয়েছিল যে মূল বিনিয়োগকারীর জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া 2014 সাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এরপর 2015 সালে নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং তিন বছর ধরে চলবে, এবং 2018 সালে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 2011 সালে, ন্যাগাক তৃতীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে আনুমানিক 14 মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। উৎপাদিত বিদ্যুৎ পাইধা, নেববি, বন্ডো, ওকোলো এবং আরুয়া শহরগুলিকে সংযুক্ত করে বিদ্যমান 33 কিলোভোল্ট ট্রান্সমিশন পাওয়ার লাইনের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হবে, যা ন্যাগাক পাওয়ার স্টেশনের উন্নয়নের পরে 2013 থেকে 2015 সালের মধ্যে ইউজিএক্সঃ 44.2 বিলিয়ন (€13 মিলিয়ন) আনুমানিক ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। 2018 সালের মার্চ মাসে, ডেইলি মনিটর জানায় যে কেএফডাব্লু আর্থিক পরিসমাপ্তিতে পৌঁছাতে বর্ধিত বিলম্বের কারণে এই প্রকল্পটি শেষ করার জন্য এস. এস. 36 বিলিয়ন (€8 মিলিয়ন) অনুদান প্রত্যাহার করেছে। উগান্ডা সরকারকে তার ব্যবধান মেটাতে নতুন তহবিলের উৎস তৈরি করতে হবে। মার্চ 2019 পর্যন্ত, নির্মাণের খরচ 19.4 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে জানা গেছে। (ক) বাণিজ্য উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (টিডিবি), (খ) আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং (গ) এক্সিম ব্যাঙ্ক অফ চায়নার কাছ থেকে ঋণ চাওয়া হচ্ছে। টিডিবি এই প্রকল্পের অর্থায়নের দিকে নজর রাখছে। 2020 সালের নভেম্বরে, আফ্রিকান এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যাংক এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমাপ্তির জন্য 10 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ধার দিতে সম্মত হয়, কেএফডাব্লু প্রতিস্থাপন করে, যা জমি অধিগ্রহণের বিলম্বের কারণে 2018 সালে 8 মিলিয়ন ডলার তহবিল প্রত্যাহার করে নেয়। যখন আফ্রেক্সিম ব্যাঙ্ক চালু হয়েছিল, তখন কাজের অগ্রগতি 22 শতাংশ বলে অনুমান করা হয়েছিল। 2022 সালের চতুর্থ প্রান্তিকে বাণিজ্যিকভাবে চালু হওয়ার আশা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 2019 সালের মার্চ মাসে উগান্ডার জ্বালানি ও খনিজ উন্নয়ন মন্ত্রক ইউ. ই. জি. সি. এল-কে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ দ্রুত শুরু করতে বলে। নতুন বাঁধের ধারণক্ষমতা এখন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এস. পি. ভি কোম্পানিটি এখন জেনভ্যাক্স ন্যাগাক নামে পরিচিত। এটি যৌথভাবে উগান্ডা সরকারের (30 শতাংশ) এবং একটি কনসোর্টিয়ামের (70 শতাংশ) মালিকানাধীন যার মধ্যে রয়েছে (ক) টাটা কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার্স (খ) ডট সার্ভিসেস লিমিটেড এবং (গ) হাইড্রোম্যাক্স লিমিটেড। নীচের টেবিলটি জেনভ্যাক্স ন্যাগাকের শেয়ারহোল্ডিংয়ের চিত্র তুলে ধরেছে। 2022 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছিল, যার সমাপ্তি 2022 সালের দ্বিতীয়ার্ধে হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরও দেখুন আফ্রিকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির তালিকা উগান্ডার বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির তালিকা নেপিয়া রেফারেন্স বাহ্যিক সংযোগ প্রথম সৌর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 28শে জানুয়ারী 2020 পর্যন্ত বিরতি দেওয়া হয়েছিল। ন্যাগাক তৃতীয় হাইড্রো পাওয়ারের জন্য নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত পশ্চিম নীল উগান্ডার জাম্বো জেলা পশ্চিম নীল উপ-অঞ্চল উত্তর অঞ্চল, উগান্ডার উগান্ডা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে 5 মেগাওয়াট বাঁধ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাওয়ার জন্য