Neelum–Jhelum Hydropower Plant
নীলম-ঝিলাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আজাদ কাশ্মীরের (এ. জে. কে) একটি নদী-চালিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অংশ, যা ঝিলাম নদীর একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে নীলম নদীর জল ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি মুজাফফরাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত এবং এর স্থাপিত ক্ষমতা 969 মেগাওয়াট। 2007 সালের জুলাই মাসে একটি চীনা কনসোর্টিয়ামকে নির্মাণের চুক্তি দেওয়ার পর 2008 সালে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বহু বছরের বিলম্বের পর, প্রথম জেনারেটরটি 2018 সালের এপ্রিলে চালু করা হয় এবং পুরো প্রকল্পটি 2018 সালের আগস্টে সম্পন্ন হয় যখন চতুর্থ এবং শেষ ইউনিটটি 13ই আগস্ট জাতীয় গ্রিডের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয় এবং 14ই আগস্ট 2018-এ তার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা 969 মেগাওয়াট অর্জন করে। এটি 30 বছরের জন্য ইউনিট প্রতি 13.50 স্তরযুক্ত শুল্কে প্রতি বছর 5,150 গিগাওয়াট ঘন্টা (গিগাওয়াট ঘন্টা) উৎপাদন করবে। এই প্ল্যান্টটি কয়েকটি অনুষ্ঠানে 1040 মেগাওয়াট উৎপাদনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল, যা তার ক্ষমতার বাইরে এবং জলবিদ্যুৎ খাতে একটি বিরল অগ্রাধিকার। 2022 সালের 6ই জুলাই টেল-রেস সুড়ঙ্গে বড় ফাটলের কারণে নীলম-ঝিলাম বাঁধ বন্ধ করে দেওয়া হয়। টেল রেস টানেলের পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হওয়ার পর 2023 সালের 9ই আগস্ট এটি পুনরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে। পটভূমি 1989 সালে অনুমোদিত হওয়ার পর, সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নকশাটি উন্নত করা হয়। প্রকল্পটি 2002 সালে শুরু হওয়ার এবং 2008 সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাতে সমস্যার কারণে এই সময়সীমা উল্লেখযোগ্য বিলম্বের সম্মুখীন হয়। উপরন্তু, 2005 সালের কাশ্মীর ভূমিকম্প যা এই অঞ্চলটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তার জন্য আরও কঠোর ভূমিকম্পের মান মেনে চলার জন্য প্রকল্পের একটি নতুন নকশার প্রয়োজন ছিল। 2007 সালের 7ই জুলাই চীনের কনসোর্টিয়াম সি. জি. জি. সি-সি. এম. ই. সি (গেঝৌবা গ্রুপ এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন)-কে বাঁধ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য একটি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়। বছরের শেষের দিকে শর্তাবলী নিষ্পত্তি করা হয় এবং 2008 সালের জানুয়ারিতে শুরু করার চিঠি জারি করা হয়। 8ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পারভেজ মোশাররফ ঘোষণা করেন যে প্রকল্পটি শুরু হবে। 2011 সালের অক্টোবরে, বাঁধের চারপাশে নীলম নদীর পথ পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাইভারশন সুড়ঙ্গটি সম্পন্ন হয়েছিল। 1 নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ ইউসুফ রাজা গিলানি প্রকল্পটির বিলম্বের জন্য প্রকাশ্যে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। 1989 সালে এর মূল্যায়নের সময়, এর খরচ ছিল $167 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (2011) এবং 2005 সালে আরেকটি নতুন নকশার পরে, সেই খরচ বেড়ে $935 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (2011) হয়। বর্তমানে খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 2.89 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (2011)। প্রকল্পটি ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (ডব্লিউএপিডিএ) তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল এবং নীলম ঝিলাম জলবিদ্যুৎ সংস্থা, কর, বন্ড অফার, মধ্য-পূর্ব এবং চীনা ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছিল। ডব্লিউ. এ. পি. ডি. এ সফলভাবে চীনা ব্যাঙ্কগুলির একটি কনসোর্টিয়াম এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে ঋণ পেয়েছিল। অবশিষ্ট সুড়ঙ্গগুলির খনন ত্বরান্বিত করতে টানেল-বোরিং মেশিন (টিবিএম) আনা হয়েছিল। এগুলি 2013 সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু হয়। 2013 সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রকল্পটি 66 শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং একই সময়ে ডাইভারশন সুড়ঙ্গটি 75 শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেই সময় অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগ দ্বারা 47.5 কোটি মার্কিন ডলার তহবিল এখনও সুরক্ষিত ছিল না। 2014 সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে 2015 সালের মাঝামাঝি সময়ে অন্তত একটি জেনারেটর চালু হয়ে যাবে। 2014 সালের 24শে ডিসেম্বর ডাইভারশন সুড়ঙ্গের প্রবেশপথের কাছে একটি প্রাচীর ধসে পড়ে, যার ফলে একজন চীনা প্রকৌশলী সহ চারজন শ্রমিক মারা যান। 2016 সালের 5ই নভেম্বর প্রকল্পটি 100 শতাংশ নিখুঁত নকশা নিয়ে শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং 85.5 শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করে এবং তহবিল প্রকাশে সমস্ত বিলম্ব, আবহাওয়ার পরিস্থিতি, নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যুতের অনুপলব্ধতা এবং জমি অধিগ্রহণের বিলম্ব সত্ত্বেও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। 2017 সালের মার্চ মাসে জানা যায় যে, বাঁধের খরচ বেড়ে 500 বিলিয়ন পিকেআর হয়েছে। এইভাবে নীলম ঝিলাম থেকে বিদ্যুতের দাম হবে ইউনিট প্রতি 20 পাকিস্তানি টাকা। সুড়ঙ্গ খনন, জেনারেটর ও টারবাইন স্থাপন সহ সমস্ত অসামরিক কাজ সম্পন্ন হয় এবং 2017 সালের 17ই অক্টোবর বাঁধের জল ভরাট শুরু হয়। 2017 সালের অক্টোবরে, মুজাফফরাবাদের বাসিন্দারা গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে নীলম ঝিলাম প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে মুজাফফরাবাদ শহরের মধ্য দিয়ে নীলম নদীর প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। 2018 সালের জানুয়ারিতে, জানা যায় যে 2017 সালের নভেম্বরে যখন বাঁধটি 1017 মিটার উচ্চতার নকশায় লোড করা হয়েছিল তখন পাথর ভরা বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ প্রাচীরটি তার মূল অবস্থান থেকে 18 মিমি স্থানান্তরিত হয়েছে। বাঁধ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন জুন-জুলাই 2018 পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে। 2018 সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে জানা যায় যে হেড রেস টানেলে জল ভরাট শুরু হয়েছে এবং প্রথম ইউনিট মার্চের শেষের দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে, তারপরে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউনিট যথাক্রমে এক মাসের ব্যবধানে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে। 2018 সালের এপ্রিলে, 242.25 মেগাওয়াটের প্রথম ইউনিটটি ইউনিট প্রতি 13.50 টাকার একটি স্তরযুক্ত শুল্কে চালু করা হয়েছিল। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নীলম-ঝিলাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে, কারণ প্রকল্পটি 14 আগস্ট 2018-এ তার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা 969 মেগাওয়াট (মেগাওয়াট) অর্জন করেছে। ভারতের কিষাণগঙ্গা প্রকল্পের প্রভাব 2007 সালে, ভারত নীলম-ঝিলাম বাঁধের উজানে নীলম নদীর (ভারতে কিষাণগঙ্গা নামে পরিচিত) উপর একটি নদী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ শুরু করে। কিষাণগঙ্গা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নীলম-ঝিলামের মতো একইভাবে কাজ করে, একটি বাঁধ ব্যবহার করে ঝিলামের আরেকটি উপনদী বোনার নাল্লায় ছেড়ে দেওয়ার আগে নীলমের জলের একটি অংশ একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যায়। পাকিস্তান অনুমান করেছে যে, কিষাণগঙ্গা প্রকল্পের ফলে পাকিস্তানের নীলুমের জল 21 শতাংশ হ্রাস পাবে, যার ফলে নীলুম-ঝিলাম দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ 10 শতাংশ হ্রাস পাবে। এই হ্রাস উল্লেখযোগ্য নয় কারণ নীলমের 70 শতাংশ জল পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরের মধ্যে উৎপন্ন হয়েছিল। 2010 সালে, পাকিস্তান সিন্ধু জলচুক্তির অধীনে একটি বিরোধ উত্থাপন করে, এটিকে স্থায়ী সালিশ আদালতে নিয়ে যায়। আদালত রায় দেয় যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারতকে এক উপনদী থেকে অন্য উপনদীতে জল ঘুরিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং নীলম-ঝিলমের আগে কিষাণগঙ্গা প্রকল্প শুরু করার কারণে এটির অগ্রাধিকার ছিল। 2018 সালের 19শে মে কিষাণগঙ্গা প্রকল্পটি চালু হয়। নকশা এবং পরিচালনা নীলম-ঝিলাম বাঁধ একটি লম্বা এবং দীর্ঘ মাধ্যাকর্ষণ বাঁধ। এটি একটি পুকুর (জলাধার) ধরে রাখে যার সর্বোচ্চ সঞ্চয় ক্ষমতা রয়েছে। বাঁধটি নীলুমের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি দীর্ঘ হেড-রেস সুড়ঙ্গে পরিণত হয়েছে, হেড-রেসের মধ্যে প্রথমটি হল দুটি সুড়ঙ্গ যা পরে একটিতে মিলিত হয়। সুড়ঙ্গটি ঝিলাম নদীর নিচে এবং তার বাঁকের মধ্য দিয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে, জল সার্জ চেম্বারে পৌঁছায় যেখানে একটি লম্বা সার্জ শ্যাফ্ট (জলের হাতুড়ি প্রতিরোধের জন্য) এবং একটি দীর্ঘ সার্জ সুড়ঙ্গ রয়েছে। সার্জ চেম্বার থেকে, জল চারটি ভিন্ন পেনস্টকে বিভক্ত করা হয় যা ভূগর্ভস্থ পাওয়ার হাউসের চারটি 242.25 মেগাওয়াট ফ্রান্সিস টারবাইন-জেনারেটরের প্রত্যেকটিকে খাওয়ায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করার পরে, জলটি একটি দীর্ঘ লেজ-রেস সুড়ঙ্গের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঝিলাম নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাঁধ এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে উচ্চতা হ্রাস গড় জলবাহী মাথা বহন করে। বাঁধের লেজ রেস সুড়ঙ্গটি ভেঙে পড়ে, ধসে পড়ে এবং 2022 সালের জুলাই মাসে বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। টেল রেস টানেলের পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হওয়ার পর 2023 সালের 9ই আগস্ট এটি পুনরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে। দুর্নীতির অভিযোগ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল পাকিস্তানের মতে, টিবিএম মেশিন সংগ্রহের ফলে 7 কোটি 40 লক্ষ মার্কিন ডলার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আরও দেখুন পাকিস্তানের বাঁধ ও জলাধারের তালিকা পাকিস্তানের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির তালিকা সাতপাড়া বাঁধ আল্লাই খোয়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গোমল জাম বাঁধ তারবেলা বাঁধ রেফারেন্স পাকিস্তানে বাঁধ পাকিস্তানের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি নীলুম (কিষাণগঙ্গা) নদীর বাঁধ এবং আজাদ কাশ্মীরের ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ভূগর্ভস্থ বাঁধ