positive: 设计费计算公式:<br>设计费=基本设计费+其他设计费<br>1) 基本设计费。<br>计算公式:<br>基本设计费=收费基价(见附表一)×专业调整系数×复杂程度调整系数×附加调整系数<br>注1:专业调整系数为1.2;复杂程度调整系数为0.85;附加调整系数为1<br>注2:工程设计收费计费额处于两个数值区间的,采用内插法。<br>附表一工程设计收费基价表<br>单位:万元<br>序号计费额收费基价<br>注:计费额>2000000万元,以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价<br>2) 其他设计费。<br>计算公式:<br>其他设计费 = 施工图预算编制费+竣工图文件编制费<br>a.施工图预算编制费。<br>计算公式:<br>施工图预算编制费 = 基本设计费× 10.00 %<br>b.竣工图文件编制费。<br>计算公式:<br>竣工图文件编制费 = 基本设计费×8.00 %<br>工程勘察设计收费标准(2002年修订本)<br>1. 0. 5工程勘察收费基准价<br>工程勘察收费基准价是按照本收费标准计算出的工程勘察基准收费额,发包人和勘察人可以根据实际情况在规定的浮动幅度内协商确定工程勘察收费合同额。<br>1. 0. 6 工程勘察实物工作收费基价<br>工程勘察实物工作收费基价是完成每单位工程勘察实物工作内容的基本价格。工程勘察实物工作收费基价在相关章节的《实物工作收费基价表》中查找确定。<br>1. 0. 7实物工作量<br>实物工作量由勘察人按照工程勘察规范、规程的规定和勘察作业实际情况在勘察纲要中提出,经发包人同意后,在工程勘察合同中约定。<br>1. 0. 8 附加调整系数<br>附加调整系数是对工程勘察的自然条件、作业内容和复杂程度差异进行调整的系数。<br>附加调整系数分别列于总则和各章节中。附加调整系数为两个或者两个以上的,附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加,减去附加调整系数的个数,加上定值1,作为附加调整系数值。<br>1. 0. 9 在气温(以当地气象台、站的气象报告为准) ≥35℃或者≤—10%条件下进行勘 察作业时,气温附加调整系数为1. 2。<br>11. 1. 2 电力工程勘察收费按下列公式计算:<br>工程勘察收费=工程勘察收费基价× 实物工作量× 附加调整系数<br>11. 1. 3 电力工程勘察作业准备费按下列公
negative: 1、问:预算2-3-4-4、2-3-5-1、2-3-6-2中,如果只计算铺砌或安砌工作,没有预制工程时(预制块外购成品)如何调整定额?<br>答:取消砼和搅拌机数量.2-3-4-4:人工调整为18.87,其他材料费减去20.13元;2-3-5-1:人工调整为11.02,其他材料费减去27.93元;2-3-6-2:人工调整为11.55,其他材料费减去26.32元.<br>2、问:在清单细目单价中已按定额取费系数计取了临时设施费和企业管理费,在清单第100章中还可以再计取承包人驻地建设费用吗?这两部分费用是否有重复的地方?<br>答:临时设施费已包括承包人驻地建设.如在清单100章中计取该项费用,应核减临时设施费费率.<br>3、问:在工程量清单中有一项“减速带拆除及恢复”,其中恢复一项我套用的是6-1-9路面标线的项,但是在定额中找不到拆除一项的依据,请问减速带的拆除应该套用预算定额中的哪个项?<br>答:定额未编制减速带,套用标线也不合理.建议参考其他相关定额或询价.<br>4、问:07新定额中,并没有SNS柔性防护的部分,而在边坡防护中,应用已越来越多,预算如何套用?目前在做的一个主动型单层柔性防护网项目(TECCO格栅网),比较工艺材料相似性,是否可做如下处理:锚杆埋设和挂网套用定额5-1-8,另单独增加安装锚锭板项目?<br>答:可按类似项目套用.<br>5、问:当定额消耗量与实际消耗量不同时,做预算单价时,能否将定额消耗的人、材、机消耗调整为实际的人、材、机消耗?<br>答:概算和预算定额是控制工程投资的依据,各定额消耗量与实际发生情况会有所不同。因此,除定额允许调整项目外,一般不能进行调整.如人、材、机出现差距较大的情况,对费用影响较大,可编制补充定额。<br>6、问:对隧道洞身开挖的提问:定额中的隧道长度是指全隧道,但施工中往往是从两端分别施工,请问套用隧道长度是否还按全隧道计算。<br>答:按隧道全长计算.<br>7、问:公路建设中人工,建材,征地各成本占总成本的比率大致是多少?<br>答:特殊项目的含量与一般项目有所不同,如跨海大桥、超大跨径技术复杂大桥及国外项目等。一般项目占建安费比例约为:人工费15%,材料费55%,机械费30%。征地拆迁各地单价差异较大,与项目地形、地貌、路线等级等也有关系,因此变化较大,没有规律性。<br>8、问:新定额片石砼