姚榜义
姚榜义是中国南水北调工程规划的主要制定者之一，他亲历了南水北调规划的全过程。自从1952年10月和1953年3月毛泽东主席先后与当时的黄河水利委员会主任王化云和长江流域规划办公室主任林一山谈到“南方水多，北方水少，如有可能，借点水来也是可以的。”之后，南水北调就一直在酝酿中，几经起伏，即使在 1954 年编制的 《黄河综合利用规划技术经济报告》 和 1958 年编制的 《长江规划综合利用规划要点报告（草案）》中已经形成了东、中、西三条调水线路的设想，但皆停留在宏观概念层面。1972 年华北大旱，在7月国务院召开北方十七省抗旱会议后，水电部于9月责成淮河流域规划办公室、黄河水利委员会和水电部十三工程局组成南水北调规划组，姚榜义任组长。从此，南水北调工程开始了具体规划进程，姚榜义也就此与南水北调结下不解之缘，当年他 53 岁。1979年12月，水利部以“(79)水规字第57号文”正式成立“南水北调规划办公室”（以下简称南办），姚榜义任主任，从此挑起了主持中国南水北调规划的重任。姚榜义对东、中、西三条输水线路都非常重视，但他认为“中线水源地水量较少，新开河道进行大规模长距离流域间输水还缺乏实践经验；西线尚未找到较现实的方案，缺乏研究深度；东线情况较为清楚，没有很大风险”（《姚榜义自述》），因此，他主张先开展东线规划的研究。在东线规划中，姚榜义就调水对长江下游河道与河口的影响、吸血虫病是否会随调水向北方传播、向北输水是否会引起受水区次生盐碱化、沿线湖泊利用与泵站设置、穿黄工程、沿线水量分配及与江苏省已建成的江水北调工程的关系、工程投入运行后的运行调度与管理等规划研究的内容，都做了深入思考和精心布置。南水北调工程不仅涉及自然与环境、更涉及复杂的社会经济关系。因此，东线的规划一直在不断完善中，到1982年底形成了“先通后畅、分步实施”的规划方案。在这一艰难过程中，凝聚了姚榜义几十年的心血与智慧。
葛洲坝水利枢纽
1969年10月，毛泽东在武汉听取武汉军区司令员曾思玉、政委刘丰、革委会副主任张体学提出的兴建三峡大坝设想时，说“头上顶盆水，有什么好处？你就不害怕？”“目前备战时期，不宜作此想”。毛泽东视察武汉后不到两个月，长办的一名技术员给国务院副总理余秋里写信，建议提前兴建葛洲坝水利枢纽，信中说：三峡工程上不了，正准备兴建尚未动工的隔河岩水电站项目（1987年开工）可以停下日后再修，把那里的人力物力加上丹江口水库（1968年发电解决二汽用电，1974年竣工）的力量（原水电部第10工程局的丹江口工程局）调到葛洲坝修这个长江干流工程。余秋里将此信批转水电部。水电部通知长办1970年4月底前提出葛洲坝水利枢纽设计要点报告。1970年1月，鄂西水电工程指挥部成立，不久指挥部成立葛洲坝筹建领导小组，宜昌军分区司令员兼鄂西地区革委会主任李地山任组长，文伏波为工程设计负责人。1970年3月，在北京参加全国计划会议的长办常务副主任林一山见到印发的周恩来关于兴建三峡工程的报告。1970年5月份毛泽东在武昌对湖北省兴建三峡工程的请示，表示备战时期三峡工程上不了。1970年5月29日，水电部及葛洲坝工程设计组在京西宾馆向中共中央政治局委员李德生汇报葛洲坝工程初步设计要点；李德生要求赶快写报告向副总理李先念汇报。1970年5月30日，水电部向国务院呈送《关于停建鄂西清江水电站兴建长江葛洲坝水利枢纽的报告》。1970年5月31日，李先念、李德生、余秋里听取水电部副部长钱正英等关于葛洲坝设计方案的汇报并表示一致同意。1970年6月18日，焦枝铁路竣工通车，给葛洲坝工程打开了交通瓶颈。1970年6月，周恩来听取了改建葛洲坝工程的方案并认为可行。1970年6月，林一山接到周恩来办公室来电让他进京汇报葛洲坝情况。原本规划的单机容量只有7.5万千瓦，装机总容量只能是150万千瓦的设计方案，1970年7月经过专业设计机组单机容量扩大到10万千瓦。当时知道低水头的苏联伏尔加河萨拉托夫水电站运行的世界上最大尺寸10.3米的水轮机，1970年6月开始运行的南斯拉夫与罗马尼亚的多瑙河的单机达到了17.5万千瓦，转轮直径9.5米，是当时世界上容量最大的转桨式机组。1970年8月29日德阳的一机部东方电机厂与鄂西水电工程指挥部葛洲坝工程设计组共同完成《长江葛洲坝水电站水轮机选型的初步意见》“”：转轮直径11.0米的单机容量17万千瓦的转桨式机组，可以在东方电机厂设计、制造出来，并通过铁路运到葛洲坝现场。这个机组设计成为葛洲坝枢纽布置和工程规模的依据：单机容量17万千瓦，装机12台，总装机容量204万千瓦。1970年9月，水电部、长办等初步研究了泥沙淤积、工程规模、枢纽布置等问题后，提出了《长江葛洲坝水利枢纽初步设计报告》。随后又提出《补充设计简要报告》。1970年10月30日武汉军区、水电部、长办向中共中央提交了《关于兴建宜昌葛洲坝水利枢纽工程》申请报告，建议在三峡下游的宜昌修建葛洲坝，解决解决湘西、鄂西、豫西、川东等大三线国家重点战备建设项目生产用电，采取低坝方案、径流发电，既可避免战时轰炸使荆江大堤出险，又可争取较短时间内加大航运和发电量。设计坝顶高程海拔69米，土石方约3千3百万立方米，钢筋混凝土约4百万立方米，淹没耕地8千6百亩，移民1万3千人，装机204万千瓦，年发电量120亿度，造价13.5亿元，力争少花钱，多办事，预计三年半开始发电，五年左右竣工，保证不淤塞，不断航。