Гидроэлектростанция
Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа.
Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.
Загорская ГАЭС
Загорская ГАЭС проектировалась институтом «Гидропроект» как головная в предполагаемой серии унифицированных гидроаккумулирующих электростанций с напорами 100—200 м, которые планировалось разместить в Европейской части России. На ней планировалось отработать целый ряд инженерных решений, ранее не применявшихся в отечественной практике гидроэнергетического строительства, такие как мощные насос-турбины и двигатели-генераторы, протяжённые железобетонные напорные водоводы большого диаметра, дамбы верхнего бассейна с креплением железобетоном и т. п. В связи с этим строительство Загорской ГАЭС являлось экспериментальным.
Выбор площадки размещения станции был обусловлен несколькими факторами:
Технический проект Загорской ГАЭС был утверждён в августе 1976 года, строительство основных сооружений станции было начато в 1980 году. По причине недостаточного обеспечения стройки рабочей силой и материально-техническими ресурсами сооружение станции сильно затянулось. Свою роль в этом сыграли и последовавший после распада СССР экономический кризис, а также ряд проблем технического характера. В частности, в июне 1979 года в результате подрезки склона при строительстве автодороги и плохой организации отвода грунтовых вод в южном углу котлована здания ГАЭС активизировался крупный древний оползень объёмом около 1 млн м³. Стабилизацию этого оползня удалось осуществить только в 1987 году после реализации сложного комплекса противооползневых мероприятий; тем не менее, оползень привёл к необходимости увеличения земляных работ по котловану здания ГАЭС с 1,8 до 4,3 млн м³ выемки и с 1,6 до 3,9 млн м³ насыпи. Помимо вышеописанного, в ходе строительства произошли ещё три оползня меньших масштабов.
Технология, предусматривающая отсыпку дамб верхнего бассейна только в сухую погоду, привела к очень низким темпам их сооружения. Запасы местных карьеров песчано-гравийной смеси (необходимой для приготовления бетона) оказались недостаточными, и с 1986 года стройка обеспечивалась этим материалом за счёт привоза. В 1986 году в результате отступления от технологии производства строительных работ произошло обрушение левой подпорной стенки водоприёмника.