Белорусская АЭС
Работы по выемке грунта начались в конце 2011 года. 
2 ноября 2013 года президент страны А. Лукашенко подписал указ № 499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции», который позволяет генеральному подрядчику, российскому ЗАО «Атомстройэкспорт», начать сооружение Белорусской АЭС..
Белорусская АЭС
11 августа министр энергетики В. Потупчик сообщил о том, что корпус реактора будет заменён, с чем согласился «Росатом». 12 августа Госатомнадзор МЧС РБ подтвердил необходимость замены корпуса реактора из-за невозможности гарантировать расчётный срок службы. 
Замена ключевого оборудования задержит ввод АЭС в эксплуатацию, но по состоянию на 27 августа 2016 года новые сроки монтажа и пуска реактора не названы. «Росатом» предложил установить на первый энергоблок Белорусской АЭС оборудование, которое должно было быть поставлено на второй энергоблок. Однако поскольку оно ещё не готово, запуск электростанции может задержаться примерно на два года. Анонимный источник агентства «Интерфакс» предположил, что «Росатом» может передать в Белоруссии корпус реактора, изначально предназначавшийся для Ленинградской АЭС-2, который находится в большей готовности, из-за чего задержка пуска Белорусской АЭС может составить лишь 10-12 месяцев.