Buna ziua,

Am discutat telefonic cele de mai jos si cu <PERSON> la Asesoft si cu <PERSON> de la Sunsmart. Va transmit punctul meu de vedere.
Am luat eu legatura cu dl <PERSON>
Am pus problema in modul urmator: Ce se poate intampla in conditiile in care avem deja o preaprobare a actelor aditionale, ele fiind semnate de catre noi?
Dumnealui mi-a spus ca recomandarea dumnealui catre beneficiarii proiectelor pe care le monitorizeaza este sa nu inceapa procedurile decat primirea actelor semnate, pentru a evita situatia in care actul va fi respins la alte niveluri la care trebuie aprobat. Mi-a mai spus ca el ne-a transmis o recomandare, dar nu ne poate da un raspuns ferm, intrucat nu este de competenta sa.
Dupa ce i-am explicat situatia, ca daca nu lansam astazi, exista riscul sa nu primim echipamentele in termen util, si deci sa nu ne atingem indicatorii, deci este posibil sa luam corectie pe toata valoarea proiectului mi-a spus ca intelege si ca intr-adevar trebuie sa ne asumam una dintre situatii, dar nu ne poate spune el sa facem intr-un fel sau in altul.

Ca urmare mi-a dat un numar de la achizitii unde o doamna draguta mi-a spus ca nu poate sa isid ea cu parerea asupra acestui aspect, dupa care m-a redirectionat catre un alt numar unde nu raspunde nimeni.

In aceasta situatie, in care nu putem obtine un raspuns ferm, consider ca este nevoie ca Beneficiarii sa isi asume fie lansarea procedurii de achizitie astazi fara aprobarea finala a actului aditional, in speranta in care acesta se va semna pana la semnarea contractului de achizitie, fie nelansarea procedurii cu riscul pe care l-am descris mai jos.

Ana in continuare va incerca sa discute speta cu cineva direct al minister, dar exista riscul sa nu gaseasca o persoana care sa isi asume nimic, iar un raspuns in scris este exclus sa primim. Dupa ora 14:00 cu siguranta nu vom mi primi niciun fel de raspuns.

Numai bine