Buna ziua. Va transmit completat si revizuit cu track changes si comentarii.

Mai jos observatiile:

a)      La pag. 4/5 pct. 5 Masuri corective, s-a bifat:

Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da  *                                                                                    Nu X

Ori, la precedentele rapoarte, noi am primit aprobari din partea AM cu niste recomandari. Nu ar trebui sa bifam ca raportul include aceste recomandari?

b)      La 8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

Ati trecut:

21

Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării -asistență tehnologică Luna 1, Anul 1 – Luna 8, Anul 1

Asistență tehnologică Luna 1, Anul 1 – Luna 8, Anul 1

1 Raport achizitie

23

Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării transfer de tehnologie Luna 1, Anul 1 – Luna 8, Anul 1

Achiziție servicii de transfer de tehnologie Luna 1, Anul 1 – Luna 8, Anul 1

1 Raport achizitie

Termenele prevazute in notificarea nr. 7 de modificare a contractului, din 16.10.2014, sunt  depasite : trebuia sa se termine achizitie in luna 8 an. 1, adica la 9 dec. 2014 ! Ar trebui sa trecem cel mai devreme luna 10 9 februarie 2015, daca nu chiar luna 11 - martie 2015.

Ce termene trecem pt activitatile 22 si 23: vechiul termen sau termenul nou estimat pt fiecare?

Atentie: Trebuie sa facem o noua solicitare de modificare calendar de activitati/de achizitii cu noile termene. Corespunzator trebuie sa modificam grafic de rambursare SUME !

c)       La 5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii) nu trebuie sa introducem la achizitiile de servicii cercetare contractuala parteneri si PV de predare/primire si de acceptanta pt. ASI, WING, UPB pt livrabilul 2-raport de proiectare 1?

De asemenea, la  achizitiile de servicii consultanta manageriala si de standarde nu trebuie    si PV de predare/primire si de acceptanta?

d)      Trebuie sa ne grabim cu finalizarea anexei I la notificarea nr. 10 (lotizarea si sumele finale); daca nu reusim pana luni, eliminam linia respective din tabelul notificarilor si depunem RP 5 fara mentionarea ei..

Multumesc anticipat pentru feedback