Buna ziua ! 
 Tin sa va explic ce modificari au fost realizate:- S-a renuntal la fundatie de la Rezervorul de Pacura -s-a renuntal la rampa acces  si ulterior s-au reproiectat fundatiile , respectiv scarile de acces la din partea fata/spate a halei-s-a modificat modul de prindere a Stalpilor in fundatie dupa discutia cu dl. <PERSON> -S-a refacut Extrasul de materiale de la Fundatii  In urma acestor modificari s-a modificat continutul urmatoarelor planse : Arhitectura:A.01,A.03, A.04, A.05, A.06,A.07, A.08, A.09,A.10, D.02, D.03, S.02, S.03 , Memoriu Arhitectura                                                                                                                     Rezistenta: R.f01, R.f02, R.f 06, R.f07 , R.f 13, R,f 14 , Memoriu de Rezistenta, BorderouPrecizez ca toate aceste planse au fost listate in 5 exemplare.Atasat va trimit plansele modificate , Plansa ,, Plan Parter,, in format .DWG ( pentru a putea modifica si dumneavoastra ) si ,,Actul Aditional,, in care am specificat pretul modificarilor. Daca e ok eu zic sa vi-l trimit online Actul Aditional semnat si stampilat si mi-l retrimiteti tot asa sa nu mai pierdem timp. 
 Va multumesc !  
                                                                                                                               Cu respect,