نرم افزارهای عمران: معرفی 7 نرم افزار مهندسی عمران - آکادمی عمران
ما در این مقاله به بررسی 7 نرم افزار عمران از جمله اتوکد، اکسل، ETABS، SAP و نرم افزارهای مدیریت پروژه‌های عمرانی مانند MSP و Primavera پرداختیم ...
آموزش تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات
مهندسین دفتر فنی و طراح لازم نیست که به نرم افزارهای مدیریت پروژه تسلط داشته باشند، اما بهتر است مهندسان دفتر فنی برای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و به روز کردن برنامه زمان‌بندی به این نرم افزارها مانند MSP تسلط داشته باشند. چنانچه اطلاعات بیشتری در این مورد می‌خواهید، حتما به <anchor>آموزش تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات</anchor> مراجعه کنید.
آموزش لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان | آکادمی عمران
آموزش لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان \| آکادمی عمران

[![لوگو آکادمی عمران](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/12/aca_logo-1.png)](https://academyofcivil.com "آکادمی عمران")

- [صفحه نخست](https://academyofcivil.com/)
- [آموزش‌ها](https://academyofcivil.com/product-category/packages/)
- [خدمات](https://academyofcivil.com/services/)
- [مسیر یادگیری](https://academyofcivil.com/roadmap)
- [درباره ما](https://academyofcivil.com/about-us/)
- [ارتباط با ما](https://academyofcivil.com/contact-us/)

_0_

ورود / ثبت نام

[_0_](https://academyofcivil.com/cart/)

- آموزش‌های VIP ما
  - [نخبگان نظارت و اجرای ساختمان](https://academyofcivil.com/product/buildings-structures/)
  - [نخبگان دفترفنی](https://academyofcivil.com/product/technical-office/)
  - [کاتالیزور قبولی در نظام مهندسی](https://academyofcivil.com/product/nezam-mohandesi/)
- آموزش‌های اجرایی
  - [نخبگان نظارت و اجرای ساختمان](https://academyofcivil.com/product/buildings-structures/)
  - [تخریب و گودبرداری](https://academyofcivil.com/product/excavation/)
  - [اجرای اسکلت‌های بتنی](https://academyofcivil.com/product/concrete-structures/)
  - [اجرای اسکلت‌های فولادی](https://academyofcivil.com/product/steel-structures/)
  - [دیوارچینی و نازک کاری](https://academyofcivil.com/product/finishing/)
  - [اجرای سقف تیرچه و بلوک](https://academyofcivil.com/product/beam-block-floor/)
  - [اجرای راه پله](https://academyofcivil.com/product/staircase/)
  - [نقشه کشی با اتوکد](https://academyofcivil.com/product/autocad/)
- آموزش‌های دفترفنی
  - [نخبگان دفترفنی](https://academyofcivil.com/product/technical-office/)
  - [پیش‌نیاز دفترفنی و مدیریت ادعا](https://academyofcivil.com/product/claim/)
  - [آموزش صورت وضعیت نویسی](https://academyofcivil.com/product/estimation-values/)
  - [محاسبه تعدیل](https://academyofcivil.com/product/escalation/)
  - [لایحه تاخیرات و ضرر و زیان](https://academyofcivil.com/product/delay/)
  - [شرکت در مناقصات](https://academyofcivil.com/product/bid/)
  - [صفر تا صد امور پیمان](https://academyofcivil.com/product/contracts/)
  - [آموزش اختصاصی تدکار](https://academyofcivil.com/product/tadkar/)
  - [نقشه کشی ساختمان با اتوکد](https://academyofcivil.com/product/autocad/)
- نظام مهندسی
  - [آموزش آزمون نظام مهندسی عمران](https://academyofcivil.com/product/nezam-mohandesi/)
  - [روش قبولی در آزمون نظام مهندسی](https://academyofcivil.com/blog/nezam-mohandesi/)
  - [مراحل اخذ تا تمدید پروانه](https://academyofcivil.com/blog/parvane-nezam-mohandesi/)
- بزرگراه موفقیت
  - [مسیر شغلی مهندس عمران](https://academyofcivil.com/blog/career-path/)
  - [نمونه رزومه کاری مهندس عمران](https://academyofcivil.com/blog/resume/)
  - [آموزش اصول مذاکره ویژه مهندسین](https://academyofcivil.com/product/negotiation/)
  - [آموزش رایگان ماراتن استقامت](https://academyofcivil.com/product/marathon/)
- آموزش‌های رایگان
  - [مینی دوره اجرای ساختمان و دفترفنی](https://academyofcivil.com/mini/)
  - [آموزش اختصاصی نرم افزار تدکار](https://academyofcivil.com/product/tadkar/)
  - [اجرای سقف تیرچه و بلوک](https://academyofcivil.com/product/beam-block-floor/)

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

# آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و ضرر و زیان

گام چهارم آموزش دفترفنی

مرورگر شما ویدئو با این پسوند را پشتیبانی نمی کند.


![آکادمی عمران](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/03/000000ff-3.svg)

معتبرترین مرجع آموزشی

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای، دارای نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال برخط و حامل و نماد اعتماد الکترونیکی

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای، دارای نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال برخط و حامل و نماد اعتماد الکترونیکی

![آکادمی](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/03/000000ff-1.svg)

ارائه مدرک معتبر

امکان دریافت مدرک معتبر زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای

امکان دریافت مدرک معتبر زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای

![تضمین بازگشت وجه](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/03/000000ff.svg)

۶۰ روز تضمین بازگشت وجه

اگر کمتر از 10 درصد محتوای آموزش را مشاهده کردید و از آموزش راضی نبودید وجه پرداختی بدون چون و چرا بازگردانده می‌شود.

اگر کمتر از 10 درصد محتوای آموزش را مشاهده کردید و از آموزش راضی نبودید وجه پرداختی بدون چون و چرا بازگردانده می‌شود.

![پشتیبانی](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/03/Group-3.svg)

پشتیبانی مادام العمر

از طریق واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام و ارسال تیکت در سایت

از طریق واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام و ارسال تیکت در سایت

![سایر ویژگی‌ها](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2021/01/favorite.png)

سایر ویژگی‌ها

عضویت در گروه‌های همفکری و بهره‌گیری از فرصت‌های پیشنهادی شغلی، دسترسی آنی به آموزش‌ها پس از خرید، امکان مشاهده آموزش در گوشی و دسکتاپ

عضویت در گروه‌های همفکری و بهره‌گیری از فرصت‌های پیشنهادی شغلی، دسترسی آنی به آموزش‌ها پس از خرید، امکان مشاهده آموزش در گوشی و دسکتاپ

[معرفی دوره](#product-descriptions) [سرفصل ها](#product-topics) [رضایت دانش‌پذیران](#student-satisfaction) [سوالات متداول](#product-faqs)

## معرفی دوره

[![آموزش لایحه تاخیرات](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/03/info-delay.webp)](https://academyofcivil.com/product/technical-office/)

**آیا می‌دانید که در اکثر پروژه‌ها، پیمانکاران نمی‌توانند پروژه را در مدت معین تحویل دهند؟! می‌دانید تاخیر غیرمجاز در تحویل پروژه، تبعات بسیار سنگینی را برای پیمانکار به همراه دارد؟**

**در این آموزش چگونگی آماده کردن یک لایحه تاخیرات و ضرر و زیان قوی را به شما آموزش می‌دهیم.**

**اگر از لایحه تاخیرات و ریزه کاری‌های آن بی اطلاعید، با دیدن این آموزش به تمام ترفندهای توجیه تاخیرات مسلط شده و به صورت حرفه‌ای لایحه تاخیرات خواهید نوشت.**

## لایحه تاخیرات چیست؟

منظور از لایحه تاخیرات، گزارشی است که در آن پیمانکار موانع و مشکلات پیشرفت پروژه را با ذکر دلایل و مستندات خود به کارفرما ارائه می‌دهد. کارفرما و مشاور با توجه به دلایل پیمانکار، رای بر مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیرات صادر می‌کنند.

از این رو، زمانی که پیمانکار در تحویل پروژه در مدت مقرر قصور کند، وارد بحث تنظیم لایحه تاخیرات می‌شویم. فراموش نکنید که تهیه دلایل و مستندات مربوط به لایحه تاخیرات از ابتدای پروژه بر دوش مهندسین دفترفنی است.

وظیفه یک مهندس دفترفنی خوب در تاخیرات پیش آمده پروژه این است که کارفرما را توجیه کند که پیمانکار نقشی در تاخیرات به وجود آمده در پروژه ندارد. این توجیه، دلایل و مستندات آن در قالب لایحه تاخیرات به کارفرما ارائه می‌شود.

## **منظور از تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات پروژه چیست؟**

در موافقتنامه میان کارفرما و پیمانکار، مدت اجرای پروژه مشخص شده است. پیمانکار با امضای قرارداد تعهد می‌کند که پروژه را در مدت مقرر تحویل دهد و این مدت از زمانی که پیمانکار زمین پروژه را تحویل می‌گیرد، شروع می‌شود. توجه داشته باشید که یک مهندس دفتر فنی حرفه‌ای از ابتدای کار، ماده قوانین لایحه تاخیرات خود را آماده کرده و در حین پروژه تمام مدارک و اسناد را بایگانی می‌کند. به این روند **تهیه لایحه تاخیرات** گفته می‌شود.

گاهی در اجرای یک پروژه، مواردی پیش می‌آید که روند پیشرفت پروژه را با مشکل مواجه می‌کند. این مشکل‌ها می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و از جانب پیمانکار، کارفرما یا به سبب عوامل دیگر به وجود بیایند. به تنظیم مدارک و اسنادی که از سوی پیمانکار برای توجیه تاخیرات و نبود قصور از سمت وی به مشاور یا کارفرما، جمع‌آوری و ارائه می‌شود، **تنظیم لایحه تاخیرات** پروژه می‌گویند.

عناوین برخی از عوامل قابل قبول و غیر قابل قبول برای تاخیر در تحویل پروژه از جانب پیمانکار در تصویر زیر آمده است. بدیهی است که هر کدام از این موارد نیاز به توضیح دارد. در آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان، به طور مفصل در مورد هر کدام صحبت شده است.

[![لایحه تاخیرات پروژه](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2020/10/layehe-takhirat2.webp)](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2020/10/layehe-takhirat2.webp)

در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات اعتباری و تخصیصی پروژه‌های عمرانی، تعداد پروژه‌هایی که در مدت مقرر تحویل داده شده‌اند بسیار کاهش یافته است. این مسئله زنگ هشداری برای تمامی مهندسین دفترفنی و شرکت‌های پیمانکاری است.

یک مهندس دفترفنی خوب، از ابتدای پروژه تمام تدابیر لازم را به گونه‌ای در نظر می‌گیرد که تاخیرات پیمانکار را به گردن کارفرما یا سایرین بیاندازد.

**اما چرا؟  این تدابیر چیست؟ برای درک این مسایل و تسلط یافتن بر آن‌ها باید از تجربه حرفه‌ای‌ها استفاده کنید** **.**

## **چرا لایحه تاخیرات پروژه برای پیمانکاران مهم است؟**

هرچند که در آموزش نوشتن لایحه تاخیرات و ضرر و زیان به طور مفصل در مورد این مبحث صحبت می‌کنیم، اما اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم، دلیل آن بر می‌گردد به مجاز یا غیر مجاز شدن تاخیرات پیمانکار و تبعاتی که به دنبال دارد.

اگر پیمانکار بتواند ثابت کند که در تاخیر پیش آمده در تحویل پروژه نقشی ندارد، تاخیرات مجاز بوده و اگر نتواند توجیه کند، همه مدت تاخیر آن و یا بخشی از آن غیرمجاز می‌شود.

با افزایش مدت اجرای پروژه هزینه‌های بالاسری و تجهیز پیمانکار، نظیر هزینه‌های مربوط به انبارداری، حقوق و غذای پرسنل ثابت، اجاره یا استهلاک سرمایه گذاری دفتر مرکزی و خانه‌های کارگری و مهندسی، به قوت خود باقی است.

اگر پیمانکار نتواند تاخیرات پیش آمده را به صورت منطقی توجیه کند، هزینه جریمه‌های سنگین غیر مجاز شدن تاخیرات از سوی کارفرما نیز در کنار هزینه‌های ذکر شده بر آن‌ها اضافه می‌شود.

در ادامه 6 مورد از مهم‌ترین تبعات غیر مجاز شدن تاخیرات را ذکر کرده و در **آموزش** **حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان،** هر یک را به طور کامل توضیح می‌دهیم.

1. **فسخ پیمان طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان**
2. **اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان**
3. **پرداخت هزینه‌های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان**
4. **تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت‌های تعدیل پیمانکار**
5. **از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود**
6. **از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه**

## **آنچه در آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و ضرر و زیان یاد می‌گیرید!**

در آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و ضرر و زیان به کمک مثال‌های واقعی، تمام موارد زیر را یاد می‌گیرید:

- مواردی که برای تاخیر در پروژه از جانب پیمانکار قابل قبول و غیر قابل قبول است.
- از ابتدای پروژه چه الزامات، تدابیر و مستنداتی برای تنظیم لایحه تاخیرات در نظر بگیرید.
- تاخیرات مجاز و غیر مجاز چیست و چه تبعاتی برای پیمانکار دارد.
- لایحه تاخیرات را به شکل مناسب تنظیم و به کارفرما ارائه دهید.
- چگونه مدت هر یک از عوامل تاثیر گذار در تاخیر پروژه را با در نظر گرفتن هم پوشانی آن‌ها حساب کنید.
- مدت تاخیر ناشی از مشکلات اعتباری و تخصیصی (مالی) را با بخشنامه 5090 حساب کنید.
- چگونه عوامل مالی و فنی را در یک نمودار هم پوشانی ارائه دهید.
- برنامه زمان بندی تفصیلی خود در نرم افزار MSP را به روز کنید و تاثیر عوامل موثر در تاخیرات را در آن ببینید.
- کاربرگ‌های تمدید مدت پیمان و جداول لایحه تاخیرات دستورالعمل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران را پر کنید.
- چه نکاتی در شرایط عمومی پیمان هست که برای تاخیرات مهم هستند و باید با آن‌ها آشنا باشید.
- در جلسه کمیسیون بررسی تاخیرات چه می‌گذرد و چگونه در این جلسه صحبت کنید.
- پیمانکاران از چه ترفندها و شگردهایی برای مجاز شدن تاخیرات خود استفاده می‌کنند.

## سرفصل های آموزشی

[راهنمای جلسات](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2020/09/delay1.pdf)

در این آموزش تمام ریزه کاری‌های مربوط به تاخیر در تحویل یک پروژه به کمک مثال‌های واقعی بررسی شده‌اند، این آموزش در 6 بخش زیر ارائه می‌گردد **:**

- **انواع موارد قابل قبول و غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه**
- **بررسی اسناد و مستندات لایحه تاخیرات از پروژه‌های واقعی**
- **محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از دیرکرد پرداخت کارفرما**
- **شرایط عمومی پیمان زیر ذره بین تاخیرات**
- **ترفندهایی برای مجاز کردن تاخیرات پیمانکار**
- **آشنایی با تهیه و تنظیم لایحه ضرر و زیان**

در این قسمت می‌توانید بخش کوتاهی از آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و ضرر و زیان را مشاهده کنید.

در ادامه به سرفصل‌ها و جزئیات هر بخش پرداخته‌ایم. برای مشاهده هر یک از این موارد، روی عناوین آن‌ها کلیک کنید.

### انواع موارد قابل قبول و غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

در بخش اول با تعاریف مهم مربوط به تاخیرات آشنا شده و عوامل مختلف قابل قبول و غیرقابل موثر در تاخیر اجرای پروژه را می‌شناسید.

- آشنایی با لایحه تاخیرات
- آشنایی با تعریف مدت پیمان و انواع حالت‌های زمانی از نظر مجاز یا غیر مجاز بودن
- مشاهده مدت اولیه پیمان چند پروژه از ماده 4 موافقتنامه آن
- بررسی مدت پیمان از ماده 30 شرایط عمومی پیمان
- بررسی نکات ماده‌های 29، 26، 43 ، 20 ، 49 و 53 شرایط عمومی پیمان در مورد مدت پیمان
- بررسی عوامل قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه
- بررسی عوامل غیر قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه

### بررسی اسناد و مستندات لایحه تاخیرات از پروژه‌های واقعی

در این بخش با اسناد و مستندات لایحه تاخیرات آشنا شده و به کمک نمونه‌هایی از پروژه‌های واقعی، موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

- کاربرگ‌های تمدید مدت پیمان چند پروژه
- گزارش لایحه تاخیرات چند پروژه
- نمونه نامه پیمانکار به مشاور و کارفرما برای تمدید مدت پیمان
- نمونه‌هایی از تاخیرات بابت تاخیر در ابلاغ نقشه‌ها
- نمونه‌های از تاخیرات بابت شرایط جوی ویژه خارج از استاندارد 20 سال قبل منطقه
- نمونه‌هایی از تاخیرات بابت معارضات ملکی
- نمونه‌هایی از تاخیرات بابت معارضات تاسیساتی
- نمونه‌هایی از تاخیرات بابت تغییرات در طراحی، احجام کاری و کارهای جدید
- نمونه‌هایی از تاخیرات بابت مشکلات مربوط به تامین مصالح و کمبود آن‌ها
-  نمونه‌هایی از تاخیرات بابت دستور کار بابت تعلیق و تعطیلی ایام نوروز
- نمونه‌هایی از تاخیرات بابت عدم دسترسی و یا نامناسب بودن معادن پیش بینی شده
- یادگیری نحوه محاسبه تمدید ناشی از تغییر فاصله حمل مصالح
- نمونه‌هایی از تاخیرات بابت مشکلات ناشی از تامین سوخت
- نمونه‌هایی از برنامه زمانی تفصیلی برای ادامه کار پس از تمدید مدت پیمان
- نمونه‌هایی از نمودار هم پوشانی و گانت چارت در نرم افزار MSP و اکسل
- یادگیری نحوه اعمال تاخیرات در فایل MSP برنامه زمانی تفصیلی و به روز کردن برنامه زمانی تفصیلی
- نمونه جدول پیشرفت برنامه (نمودار جریان نقدینگی)
- نمونه‌هایی از صورتمجالس کمیسیون تاخیرات

### محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از دیرکرد پرداخت کارفرما

در این بخش با بخشنامه 5090 و پیوست آن آشنا شده و یاد می‌گیرید که چگونه دیرکرد پرداخت کارفرما به پیمانکار را به نرخ روز تبدیل کنید.

- دیرکرد پرداخت صورت وضعیت‌های کارکرد
- دیرکرد پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل
- دیرکرد پرداخت پیش پرداخت قرارداد
- دیرکرد پرداخت صورت وضعیت‌هایی که در چند قسط به پیمانکار پرداخت شده است
- نحوه اعمال تاریخ دریافت واقعی پیمانکار در صورت ارائه اسناد خزانه اسلامی از طرف کارفرما
- نحوه اعمال تاریخ دریافت واقعی پیمانکار در صورت عدم پرداخت کارفرما تا روز کمیسیون تاخیرات
- آشنایی با مستندات مرتبط با مشکلات اعتباری و تخصیصی لایحه تاخیرات

### شرایط عمومی پیمان زیر ذره بین تاخیرات

در این بخش ابتدا با دستورالعمل لایحه تاخیرات سازمان مهندسی و عمران شهر تهران آشنا شده و تفاوت آن با کاربرگ‌های تمدید وزارت راه و شهرسازی را می‌بینیم. سپس تمام نکات شرایط عمومی پیمان را که با تاخیرات مرتبط است را استخراج می‌کنیم.

- بررسی نکات مرتبط با تاخیرات در ماده‌های 16، 18، 19، 21، 22، 23، 25، 28، 46 و 50 شرایط عمومی پیمان
- مواردی از فسخ پیمان که با تاخیرات پروژه در ارتباط هستند.
- محاسبه هزینه خسارت تاخیر غیر مجاز

### ترفندهایی برای مجاز کردن تاخیرات پیمانکار

این بخش که مهم‌ترین قسمت آموزش می‌باشد، به بررسی تمام شگردها و ترفندهای پیمانکاران برای پیروزی در کمیسیون تاخیرات می‌پردازد.

- بررسی تبعات تاخیر در پروژه برای پیمانکار
- نکات مهم در مورد حضور در جلسه کمیسیون تاخیرات
- ترفندهای پیمانکاران برای مجاز کردن مدت تمدید خود
- جمع بندی نحوه تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

### آشنایی با تهیه و تنظیم لایحه ضرر و زیان

در این آموزش از سه جهت با تهیه و تنظیم لایحه ضرر و زیان آشنا می‌شویم:

- ادعای پیمانکاران در لایحه ضرر و زیان به دلیل طولانی شدن مدت اجرای کار
- سایر ادعای پیمانکاران به تناسب شرایط پروژه
- بررسی 2 نمونه لایحه ضرر و زیان

### فایل‌های ضمیمه آموزش تهیه وتنظیم لایحه تاخیرات و ضرر و زیان

- فایل ارائه آموزش
- نمونه فایل MSP زمان بندی کارهای باقی مانده
- دو نمونه فایل MSP نمودار هم پوشانی عوامل موثر در تاخیرات
- فایل اکسل گانت چارت برای هم پوشانی عوامل موثر در تاخیرات
- نمونه فایل MSP برنامه زمان بندی
- دو نمونه فایل صورت مجلس بررسی تاخیرات با فرمت‌های مختلف
- سه نمونه کاربرگ تمدید مدت پیمان
- دو نمونه گزارش توجیهی لایحه تاخیرات
- فایل اکسل نمودار جریان نقدینگی
- فایل بخشنامه 5090 و پیوست آن
- تصویر نامه مربوط به محاسبه دیرکرد اسناد خزانه اسلامی
- تصویر نامه مربوط به محاسبه دیرکرد پرداخت تعدیل
- دو فایل اکسل محاسبه تاخیرات اعتباری و تخصیصی (مالی) با فرمت‌های مختلف
- فایل دستورالعمل تدوین لایحه تاخیرات سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
- فایل اکسل محاسبه شاخص دوره انجام کار در تاخیرات غیر مجاز
- فایل‌های نمونه لایحه ضرر و زیان

### رضایت دانش‌پذیران

در فیلم زیر، بیش از 30 نفر از مهندسینی که آموزش‌های مجموعه آکادمی عمران را تهیه کرده‌اند در مورد کیفیت و سطح آموزش‌های ما صحبت می‌کنند. این نظرات به صورت صدای ضبط شده و متن است.

در ادامه اسامی بیش از ۵۰ شرکت پیمانکار، مهندسین مشاور و کارفرما را که یک یا چند تن از مهندسین آن‌ها در حوزه دفترفنی از ما آموزش تهیه کرده‌اند، مشاهده خواهید کرد.

[![آموزش دفترفنی آکادمی عمران](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2021/03/شرکت-های-آموزش-دفترفنی۱.webp)](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2021/03/شرکت-های-آموزش-دفترفنی۱.webp)

### سوالات متداول

اگر تصمیم به تهیه این آموزش حرفه‌ای دارید اما سوالاتی برای شما پیش آمده است، می‌توانید با مطالعه این بخش با سوالات متداول دیگر کاربران آشنا شوید. در صورتی که سوال شما در میان آن‌ها نبود، آن را در بخش دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

[سوالات عمومی](https://academyofcivil.com/general-questions/)

**01**

**می‌تونم برای خرید به آکادمی عمران اعتماد کنم؟**

آکادمی عمران دارای مجوز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای بوده و می‌توانید از سایت و مراکز سازمان فنی و حرفه‌ای صحت این مجوز را استعلام بفرمایید. علاوه بر آن، آکادمی عمران در مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الكترونیكی می‌باشد.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعطای لوگو به رسانه‌های برخط هویت صاحب آن‌ و صلاحیت وی را برای فعالیت احراز می‌کند که از این باب آکادمی عمران دارای نشان طلایی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال است.

می‌توانید هر دو نشان ذکر شده را در انتهای همین صفحه در بخش پابرگ سایت مشاهده نمایید.

**02**

**اگر از آموزش لایحه تاخیرات راضی نبودم چی؟**

یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای مجموعه آکادمی عمران، رضایت و پیشرفت کاربران در حوزه کاری مهندسی عمران است. از این رو، تمامی آموزش‌های آکادمی عمران دارای 60 روز ضمانت بازگشت وجه می‌باشند.

اگر در این بازه کم‌تر از 10 درصد محتوای آموزش را مشاهده کرده و از آموزش راضی نبودید، مبلغ صد هزار تومان بابت لایسنس استفاده شده از مبلغ پرداختی شما کسر شده و مابقی بدون چون و چرا بازگردانده می‌شود.

**03**

**نحوه ارائه آموزش لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان چگونه است؟**

آموزش لایحه تاخیرات در بستر نرم‌افزاری به نام اسپات پلیر (Spot Player) ارائه می‌گردد. این نرم افزار صرفا برای نمایش آموزش‌ به صورت ساده و کاربرپسند طراحی شده است.

در نرم افزار اسپات پلیر همزمان با دانلود فیلم، آموزش را مشاهده می‌کنید (مانند زمانی که از آپارات یا فیلیمو مشغول مشاهده یک ویدیو می‌شوید).

پس از تهیه آموزش، یک لایسنس در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید آن را یک بار در گوشی موبایل و یک بار در ویندوز خود فعال کنید.

دقت داشته باشید که این آموزش تک کاربره بوده و لایسنس داده شده تنها برای دو دستگاه (یک گوشی و یک سیستم ویندوز) قابل استفاده است.

از مزایای ارائه آموزش در بستر اسپات پلیر این است که در صورت اضافه شدن آپدیت به آموزش در گذر زمان در آکادمی عمران، آموزش شما نیز به طور خودکار در اسپات پلیر آپدیت خواهد شد.

**04**

**به آموزش لایحه تاخیرات هم مدرک می‌دهید؟**

مدرک صرفا برای آموزش نخبگان دفترفنی و نخبگان اجرای ساختمان صادر می‌شود.

ما از طریق بستر اسپات پلیر می‌توانیم مدت زمانی از آموزش را که مشاهده کردید ردیابی کنیم. در صورتی که بیش از 80 درصد مدت زمان هر یک از این دو آموزش را مشاهده کردید، به پشتیبانی پیام داده و اعلام بفرمایید.

این موضوع توسط پشتیبان بررسی شده و در آخر هر ماه گواهی شرکت در دوره آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آکادمی عمران زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صورت فیزیکی برای دانش‌پذیران ارسال خواهد شد.

همچنین در صورت تمایل، امکان معرفی برای شرکت در آزمون‌های سازمان فنی و حرفه‌ای و گرفتن مدرک اختصاصی این سازمان نیز وجود دارد.

[![](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2024/01/نمونه-مدرک-فنی-حرفه‌ای-۲-scaled.webp)](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2024/01/نمونه-مدرک-فنی-حرفه‌ای-۲-scaled.jpg)[![](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2024/01/نمونه-مدرک-فنی-حرفه‌ای-۱-scaled.webp)](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2024/01/نمونه-مدرک-فنی-حرفه‌ای-۱-scaled.jpg)[![](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2024/01/نمونه-مدرک-فنی-حرفه-ای-۳.webp)](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2024/01/نمونه-مدرک-فنی-حرفه-ای-۳.jpg)

**05**

**آموزش لایحه تاخیرات به چه کسانی توصیه می‌شود؟**

- دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه دفترفنی و امور پیمان
- مهندسین دفترفنی و امور پیمان مشغول در بخش پیمانکار
- مهندسین دفتر فنی و امور پیمان مشغول در بخش مشاور
- مهندسین دفترفنی و امور پیمان مشغول در کارفرما
- صاحبان شرکت‌های پیمانکاری
- صاحبان شرکت‌های مهندسین مشاور

**06**

**آموزش لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان به چه کسانی توصیه نمی‌شود؟**

این دوره به مهندسین محاسب شرکت‌های مشاور و مهندسین اجرایی شرکت‌های پیمانکار که نقشی در استدلال تاخیرات پیمانکار ندارند، توصیه نمی‌گردد.

مشاهده همه

[![مدرس علی چمن لاله](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2024/01/mohandes-120x120-1.webp)](https://academyofcivil.com/introduce-owner/)

مدرس دورهمهندس علی چمن لاله [درباره مدرس](https://academyofcivil.com/introduce-owner/)

مدت دوره
۸ ساعت و نیم

آخرین آپدیت
زمستان ۱۴۰۰

نمایش
دسکتاپ و گوشی

قیمت دوره :

تومان990,000

دریافت آموزش

[راهنمای خرید](https://academyofcivil.com/dl/Kharid-Az-Site-1.mp4) [راهنمای مشاهده](https://academyofcivil.com/dl/Spotplayer-Tutorial-1.mp4)

ارتباط با آکادمی عمران

پاسخگوی سوالات شما هستیم!

[02144030986](tel:02144030986)

#### دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند \*

دیدگاه خود را بنویسید [لغو پاسخ](/product/delay/#respond)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند \*

نام \*

ایمیل \*

دیدگاه شما \*

امتیاز شما \*رای دهیدعالیخوبمتوسطنه خیلی بدخیلی بد

ارسال دیدگاه

01. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    سعید۱۴۰۰/۱۰/۲۹



    _0__0_







    سلام.نحوه کار کردن با نرم افزار spott playerچگونه است.چون من الان فایلش رو دانلود کردم و قفل لایسنس میخواد.این همون لایسنسی است که شما ارائه میکنید؟



    [پاسخ](#comment-4885)
    - ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/d295b70376a40c82ca55cd8b62c302b6?s=96&d=mm&r=g)
      علی چمن لاله۱۴۰۰/۱۰/۲۹



      _0__0_







      سلام، وقت بخیر


      فیلم راهنمای دریافت آموزش در ابتدای همین صفحه است. اینجا هم می گذاریم.

      [https://dl.academyofcivil.com/education/kharid-az-site.m4v](https://dl.academyofcivil.com/education/kharid-az-site.m4v)


      دوستانی که آموزش رو تهیه می‌کنند بلافاصله لایسنس در اختیارشون قرار می‌گیره.


      اگر قبلا آموزش روتهیه کردید وارد حساب کاربریتون بشید از قسمت سفارش، رو به روی اسم آموزش، “نمایش” را بزنید لایسنس را مشاهده خواهید کرد.


      باز اگر سوالی بود تیکت بگذارید یا به واتس آپ مجموعه پیام بدید.


      موفق باشید



      [پاسخ](#comment-4888)
02. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    سعید۱۴۰۰/۱۰/۲۹



    _0__0_







    سلام.من نرم افزار spott player رو نصب کردم و قفل لایسنس میخواد.این همون لایسنسی است که شما ارائه می کنید



    [پاسخ](#comment-4886)
    - ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/d295b70376a40c82ca55cd8b62c302b6?s=96&d=mm&r=g)
      علی چمن لاله۱۴۰۰/۱۰/۲۹



      _0__0_







      سلام، وقت بخیر


      فیلم راهنمای دریافت آموزش در ابتدای همین صفحه است. اینجا هم می گذاریم.

      [https://dl.academyofcivil.com/education/kharid-az-site.m4v](https://dl.academyofcivil.com/education/kharid-az-site.m4v)


      دوستانی که آموزش رو تهیه می‌کنند بلافاصله لایسنس در اختیارشون قرار می‌گیره.


      اگر قبلا آموزش روتهیه کردید وارد حساب کاربریتون بشید از قسمت سفارش، رو به روی اسم آموزش، “نمایش” را بزنید لایسنس را مشاهده خواهید کرد.


      باز اگر سوالی بود تیکت بگذارید یا به واتس آپ مجموعه پیام بدید.


      موفق باشید



      [پاسخ](#comment-4889)
03. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/5050e9d475b1ec80dd8cc63ff2fce3f6?s=96&d=mm&r=g)
    مسعود مظلوم۱۴۰۱/۰۱/۲۶



    _0__0_







    سلام .آقای چمن لاله کارشون درسته . تشکر از آموزش جامع تون .



    [پاسخ](#comment-8522)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-6-150x150.jpg)
      مریم حسنی پشتیبان۱۴۰۱/۰۱/۲۷



      _0__0_







      باسلام


      ممنون از لطف و نظر شما.


      موفق باشید.



      [پاسخ](#comment-8527)
04. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/5050e9d475b1ec80dd8cc63ff2fce3f6?s=96&d=mm&r=g)
    مسعود مظلوم۱۴۰۱/۰۱/۲۶



    _0__0_







    با سلام .فایل های ضمیمه مانند جدول همپوشانی و نمونه لایحه های تاخیراتی که در آموزش از آن استفاده فرمودین رو قابله دانلود گذاشتین ؟ چون فقط در نرم افزار اسپات پلیر – در قسمت آموزش تاخیرات ، تنها فایل قابله دانلود ، فایل پی دی افه سرفصل های آموزش هستش .



    [پاسخ](#comment-8523)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-6-150x150.jpg)
      مریم حسنی پشتیبان۱۴۰۱/۰۱/۲۷



      _0__0_







      باسلام و وقت بخیر


      در نرم افزار اسپات پلیر، آموزش تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و ضرر و زیان، روی فایل های ضمیمه آموزش کلیک کنید و دانلود را بزنید. فایل ها در اختیارتان قرار می گیره.


      موفق باشید.



      [پاسخ](#comment-8531)
05. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/5050e9d475b1ec80dd8cc63ff2fce3f6?s=96&d=mm&r=g)
    مسعود مظلوم۱۴۰۱/۰۱/۲۷



    _0__0_







    ممنون از آموزش کامل و جامع تون و همچنین پشتیبانی خوبتون



    [پاسخ](#comment-8547)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-6-150x150.jpg)
      مریم حسنی پشتیبان۱۴۰۱/۰۱/۲۸



      _0__0_







      باسلام


      ممنون از حسن نظر شما. از اینکه از آموزش های ما رضایت دارید، بسیار خوشحالیم.


      موفق باشید.



      [پاسخ](#comment-8566)
06. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    جهانگیرشاکر۱۴۰۲/۰۲/۱۰



    _0__0_







    باسلام


    بی نهایت ازآموزش عالی،وهمچنین پشتیبانی همکاران محترم آکادمی عمران سپاسگذارم.انشالله آموزشهای عالی کاربردی ترروی یک پروژه مشخص درآخرخروجی داشته باشد که قابل کنترل تمرینات افرادمبتدی باش.درکل ممنونم



    [پاسخ](#comment-17963)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۲/۰۲/۱۲



      _0__2_







      سلام وقت بخیر


      ممنون از نظردهی تون .


      موفق باشید .



      [پاسخ](#comment-18034)
07. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/16a372178239e3ac30d65a07d01a1ce5?s=96&d=mm&r=g)
    Behrooz6121۱۴۰۲/۰۳/۱۴



    _0__0_







    سلام


    وقت بخیر


    اگر کارفرما هیچ مبلغی بابت پیش پرداخت که در قرارداد اومده پرداخت نکرده باشه تاخییرات در این حالت به چه صورت محاسبه میشه؟


    ممنون



    [پاسخ](#comment-18966)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۲/۰۳/۱۶



      _0__0_







      سلام، وقت بخیر


      طبق بخشنامه ۵۰۹۰ محایبه خواهد شد. توصیه میکنم اموزش تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و ضرر و زیان رو مشاهده بفرمایید.



      [پاسخ](#comment-19009)
08. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    بهرام۱۴۰۲/۰۴/۱۱



    _0__0_







    به عنوان کارفرما این آموزش کاربردی برای من داره؟؟



    [پاسخ](#comment-20282)

09. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    بهرام۱۴۰۲/۰۴/۱۱



    _0__0_







    سلام


    در این آموزش چگونگی اعمال تاخیرات در msp نیز توضیح داده شده است؟؟؟؟



    [پاسخ](#comment-20286)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۲/۰۴/۱۱



      _0__0_







      سلام، وقت بخیر


      بله برای بررسی لایحه تاخیرات و پایخ به کلیم های پیمانکار



      بله به روز رسانی برنامه زمان بندی در نرم افزار msp اموزش داده شده است.



      [پاسخ](#comment-20301)
10. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    محسن کوشکی۱۴۰۲/۰۵/۲۱



    _0__0_







    سلام آیا در این دوره فایل های نمونه جهت انجام لایه تاخیرات هم وجود دارد؟



    [پاسخ](#comment-21612)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۲/۰۵/۲۲



      _0__0_







      سلام، وقت بخیر


      بله فایل های نمونه هم در اختیارتون قرار میگیره. ضمنا ۶۰ روز تضمین بازگشت وجه داره اگر راضی نبودید می تونید پس بدید پولتون عودت داده میشه. نگران نباشید.



      [پاسخ](#comment-21618)
11. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    امیر۱۴۰۲/۰۹/۱۹



    _0__0_







    سلام خسته نباشید


    این آموزش برای پروژه های تولیدی و تحقیقاتی هم کاربرد داره؟


    رشته صنایع



    [پاسخ](#comment-27972)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۲/۰۹/۲۰



      _0__0_







      سلام وقت بخیر


      خیر فقط حوزه عمرانی



      [پاسخ](#comment-28035)
12. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    عرفانم۱۴۰۲/۱۲/۲۸



    _0__0_







    خیلی خوبه یعنی بهتر از خیلی خوبه


    واقعا ممنون از شما مهندس هم بخاطر این پکیج بیاد ماندنی و جامع و هم بخاطر وقتی که گذاشتید. بازم ممنون



    [پاسخ](#comment-352258)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۳/۰۵/۱۶



      _0__0_







      خیلی ممنون از لطف و نظرتون


      خوشحالیم که با ما همراه هستید



      [پاسخ](#comment-364062)
13. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    ع۱۴۰۳/۰۲/۲۶



    _0__0_







    با سلام.


    لطفا پیرامون دریافت هزینه های مستمر تجهیز کارگاه از کارفرما در دوران تاخیرات مجاز راهنمایی بفرمایید.



    [پاسخ](#comment-355999)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۳/۰۵/۱۶



      _0__0_







      سلام


      در قالب ارائه لایحه ضرر و زیان امکان پذیر است که در آموزش توضیح داده شده است



      [پاسخ](#comment-364040)
14. ![Profile Image](https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g)
    سعیده حیدری۱۴۰۳/۰۵/۰۷



    _0__0_







    خیلی دوره خوبی بود . ممنونم اقای مهندس



    [پاسخ](#comment-363144)
    - ![Profile Image](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2019/10/Academy-of-civil-1-1-150x150.jpg)
      ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران۱۴۰۳/۰۵/۱۶



      _0__0_







      ممنون از لطف و حسن نظر شما



      [پاسخ](#comment-364025)

[معرفی دوره](#product-descriptions) [سرفصل ها](#product-topics) [رضایت دانش‌پذیران](#student-satisfaction) [سوالات متداول](#product-faqs)
بستن


ارتباط با آکادمی عمران

[02144030986](tel:02144030986)

[تلگرام](http://t.me/Academy_of_civil) [واتساپ](https://wa.me/989940872202)

دسترسی سریع

دریافت آموزش

[![لوگو آکادمی عمران](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/12/aca_logo-1.png)](https://academyofcivil.com "آکادمی عمران")

برترین مرجع آموزش ساختمان سازی و دفترفنی کشور با سابقه درخشان در پروژه‌های بزرگ عمرانی زیر نظر مهندس علی چمن لاله

[Whatsapp](https://wa.me/+989940872202 "Whatsapp")[Instagram](https://www.instagram.com/academy_of_civil/ "Instagram")[Telegram](http://t.me/Academy_of_civil "Telegram")[Youtube](https://youtube.com/c/Academyofcivil "Youtube")[Aparat](https://www.aparat.com/academyofcivil "Aparat")

#### ارتباط با ما (شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷)

- تهران – فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی \- بلوار اباذر
- [۰۲۱۴۴۰۳۰۹۸۶](tel:۰۲۱۴۴۰۳۰۹۸۶)
- [۰۹۹۴۰۸۷۲۲۰۲](tel:۰۹۹۴۰۸۷۲۲۰۲)
- [info@academyofcivil.com](mailto:info@academyofcivil.com)

#### صفحات مهم سایت

- [صفحه نخست](https://academyofcivil.com/)
- [آموزش‌ها](https://academyofcivil.com/product-category/packages/)
- [خدمات](https://academyofcivil.com/services/)
- [مسیر یادگیری](https://academyofcivil.com/roadmap)
- [درباره ما](https://academyofcivil.com/about-us/)
- [ارتباط با ما](https://academyofcivil.com/contact-us/)

#### دسته بندی آموزش‌ها

- [آموزش‌های VIP](https://academyofcivil.com/product-category/campaign/)
- [آموزش‌های اجرایی](https://academyofcivil.com/product-category/packages/counstruction-packages/)
- [آموزش‌های دفترفنی](https://academyofcivil.com/product-category/packages/technical-office-packages/)
- [آموزش نظام مهندسی](https://academyofcivil.com/product/nezam-mohandesi/)
- [آموزش‌های رایگان](https://academyofcivil.com/product-category/freeproducts/)
- [بزرگراه موفقیت](https://academyofcivil.com/category/success-highway/)

![](https://academyofcivil.com/wp-content/themes/websima/assets/img/enamad.webp)

![logo-samandehi](https://academyofcivil.com/wp-content/themes/websima/assets/img/samandehi.webp)

تمام حقوق این وبسایت برای **آکادمی عمران** محفوظ است

Back

[![لوگو آکادمی عمران](https://academyofcivil.com/wp-content/uploads/2023/12/aca_logo-1.png)](https://academyofcivil.com "آکادمی عمران")

- [صفحه نخست](https://academyofcivil.com/)
- [آموزش‌ها](https://academyofcivil.com/product-category/packages/)
- [خدمات](https://academyofcivil.com/services/)
- [مسیر یادگیری](https://academyofcivil.com/roadmap)
- [درباره ما](https://academyofcivil.com/about-us/)
- [ارتباط با ما](https://academyofcivil.com/contact-us/)

##### ورود / عضویت

×

شماره موبایل

ارسال

رمز عبورلطفا رمز عبور یکبار مصرفی که برای شما پیامک شده است را وارد نمایید

ورود

ارسال رمز عبور یکبار مصرف

کد تاییدلطفا کد تاییدی که برای شما پیامک شده است را وارد نمایید

عضویت

ارسال کد تایید

لطفا اطلاعات تکمیلی ذیل را برای تکمیل فرایند عضویت وارد نمایید

نام \*

نام خانوادگی \*

آدرس ایمیل \*

تکمیل عضویت