da da ru en en en da en en en en pl da da eo en en en en pl vi en en en en en en en en da da da da en de nb da da da da en en es en da en en en da da de en nb en en en de da da da it da da fi sv nb da en en en en en en en ceb da da en da id pl en it da en da eo en da da en nb en da da fr da en da fr da da da da da da da da da da da da da da da da da en da et da da da de de da da da da da da da da da da da nl ro de da en en en en en en en pl en pl en en en da da de da en da da en en da da nb et en en es en en en en en da da de en nb en en en en es de sv da da en da da nb da en da da da en en
Pc'er og enheder Pc'er og enheder
Udvikleren & IT Udvikleren & IT
Microsoft Store & fakturering
Feltet Resterende faktiske opgaver
Project Online Desktop Client Microsoft® Project Professional 2021 Project Standard 2021 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Project 2010 Project Standard 2010 Project 2007 Project Standard 2007 Flere...Mindre
Feltet Resterende faktiske opgaver viser det samlede antal faktiske underopgaver, der mangler at blive fuldført forhovedopgave på en given dag. Hvis projektets hovedopgave vises, viser feltet Resterende faktiske opgaver det samlede antal faktiske opgaver og underopgaver, der mangler at blive fuldført på en given dag for hele projektet.
Hvordan beregnes det    Når du første gang opretter en hovedopgave, er feltet Resterende faktiske opgaver for opgaven lig med det samlede antal underopgaver. Når du markerer en af dens underopgaver som 100 % færdig i felterne % færdigt eller % arbejde færdigt, trækker Project den pågældende underopgave fra det samlede antal underopgaver for hovedopgaven og viser resultatet i feltet Resterende faktiske opgaver.
Hvis du ændrer feltet Faktisk arbejde til et tal, der er lig med feltet Arbejde for underopgaven, sker der det samme: Project trækker den pågældende underopgave fra det samlede antal underopgaver under hovedopgaven og viser resultatet i feltet Resterende faktiske opgaver.
Når du første gang projektets hovedopgave, er feltet Resterende faktiske opgaver lig med det samlede antal opgaver og underopgaver i hele projektet. Når du markerer en af opgaverne eller underopgaverne som 100 % færdig i felterne % færdigt eller % arbejde færdigt, trækker Project det fra det samlede antal opgaver og underopgaver for hele projektet og viser resultatet i feltet Resterende faktiske opgaver.
Hvis du ændrer feltet Faktisk arbejde til et tal, der er lig med feltet Arbejde for en opgave eller underopgave, trækker Project det fra det samlede antal opgaver og underopgaver i hele projektet og viser resultatet i feltet Resterende faktiske opgaver. Bemærk: Project omfatter underopgaver og almindelige opgaver i denne beregning, men den omfatter ikke faktiske hovedopgaver (en opgave, der omfatter underopgaver).
Anvendelsesmuligheder    Opret hovedopgaver, der indeholder en eller flere underopgaver. Føj feltet Resterende faktiske opgaver til tidsfaseinddelt -delen af visningen Opgaveforbrug, når du vil have vist, hvor mange faktiske underopgaver der mangler at blive fuldført på en given dag for en hovedopgave.
Eksempel    Hovedopgaven "Skriv forslag" har tre underopgaver: "Skriv", "Rediger" og "Revdiger". "Skriv"-underopgaven er planlagt til at blive udført på dag 1. "Rediger"-underopgaven er planlagt til at blive udført på dag 2. "Revy" er planlagt til at blive udført på dag 3.
Du markerer underopgaven "Skriv" som 100 % færdig. Derfor er feltet Resterende faktiske opgaver for hovedopgaven for dag 1 2. De to andre underopgaver er endnu ikke 100 % færdige. Feltet Resterende faktiske opgaver for hovedopgaven forbliver derfor 2 for dag 2 og 3.
Feltet Resterende faktiske opgaver subtraherer ikke en underopgave eller en opgave, medmindre du angiver præcis 100 % for felterne % færdigt eller % arbejde færdigt. Den subtraherer heller ikke en underopgave eller en opgave, hvis du angiver en værdi for faktisk arbejde, der er mindre end feltet Arbejde.
Underopgaver vil altid vise 1 i feltet Resterende faktiske opgaver, indtil de er fuldført, eller indtil de har fået tildelt faktisk arbejde, der er lig med feltet Arbejde.
Du kan aktivere projektets hovedopgave på fanen AvanceretProject dialogboksen Indstillinger.
Har du brug for mere hjælp?
Gå på opdagelse i kurser >
Få nye funktioner først
DELTAG I MICROSOFT INSIDERS >
Var disse oplysninger nyttige?
Tak! Har du mere feedback? (Jo mere du fortæller os, jo mere vi kan hjælpe.) Kan du hjælpe os med at blive bedre? (Jo mere du fortæller os, jo mere vi kan hjælpe.)
Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Stemte ikke overens med min skærm
Der er ikke nok oplysninger
Der er ikke nok billeder
Har du mere feedback? (Valgfrit)
Tak for din feedback!
Surface Laptop Go 2
Microsoft Teams til uddannelse
Tilbud til studerende og forældre
Beskyttelse af personlige oplysninger hos Microsoft
Beskyttelse af personlige oplysninger