da da ru en en en da en en en en pl da da eo en en en en pl vi en en en en en en en en da da da da en de nb da da da da en en es en da en en en da da de en nb en en en de da da da it da da fi sv nb da en en en en en en en ceb da da en da id pl en it da en da eo en da da en nb en da da fr da en da da fr da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da en da et da da da de de da da da da da da da da da da da nl ro de da en en en en en en en pl en pl en en en da da de da en da da en en da da nb et en en es en en en en en da da de en nb en en en en es de sv da da en da da nb da en da da da en en
Pc'er og enheder Pc'er og enheder
Udvikleren & IT Udvikleren & IT
Project Online Desktop Client Microsoft® Project Professional 2021 Project Standard 2021 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Project 2010 Project Standard 2010 Flere...Mindre
Felterne % færdigt indeholder den aktuelle status for en opgave udtrykt som procentdelen af opgavens varighed der er fuldført. Du kan angive procent fuldført, eller du kan få Project til at beregne det for dig baseret på faktisk varighed.
Der findes flere kategorier af felterne % færdigt.
Procent (%) Fuldført (opgavefelt)
Posttype    Beregnet eller angivet
Hvordan beregnes det    Når en opgave oprettes første gang, er procent fuldført nul procent. Så snart du angiver faktisk varighed, resterende varighed eller faktisk arbejde (hvilket påvirker den faktiske varighed), beregner Project procentdel fuldført på følgende måde:
Procent fuldført = (Faktisk varighed/varighed) * 100
Hvis feltet % færdigt er angivet til en værdi, der er større end nul, angives feltet Faktisk startdato til den planlagte startdato, hvis du endnu ikke har angivet en faktisk startdato. Hvis feltet % færdigt er angivet til 100, angives feltet Faktisk slutdato til den planlagte slutdato.
Hvis du skriver en værdi i feltet % færdigt, beregner Project automatisk den faktiske varighed og resterende varighed. Tilsvarende genberegnes de andre felter automatisk, når du angiver en værdi i feltet Faktisk varighed eller Resterende varighed.
Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % færdigt til et opgaveark, når du vil vise, filtrere eller redigere procent fuldført for en opgave.
Eksempel    Opgaven "Skriv forslag" planlægges til en varighed på 10 dage. De tildelte ressourcer har arbejdet på opgaven i fem dage. Project beregner, at opgaven er 50 % færdig.
Desuden havde du anslået en varighed på tre dage for opgaven "Udfør klientmøder". De tildelte ressourcer har rapporteret, at de er færdige. Skriv 100i feltet % færdigt. Feltet Faktisk varighed ændres til 3 dage, og feltet Faktisk slutdato ændres til den planlagte slutdato.
Bemærkninger    Ændringer af en opgaves procent fuldførte værdi påvirker som standard den faktiske arbejdsværdi. På samme måde påvirker ændringer af den faktiske arbejdsværdi opgavens procent fuldførte værdi. Du kan ændre denne standard og have procent fuldført og faktisk arbejde uafhængigt af hinanden i dialogboksen Projektindstillinger.
Du kan styre, om ændringer i samlet % færdigt fordeles gennem statusdatoen eller indtil videre til slutningen af opgavens faktiske varighed. Det kan du gøre i dialogboksen Projektindstillinger.
Når du angiver procent fuldført, justerer Project muligvis det faktiske og resterende arbejde omkring den aktuelle statusdato. Hvis du foretrækker det, kan du lade disse sporingsfelter i projektet forblive som oprindeligt planlagt, selvom det færdiggjorte arbejde vises i fremtiden, eller resterende arbejde vises i fortiden. Det gør du også i dialogboksen Projektindstillinger.
Du kan angive statusdatoen til en anden dato end dags dato i dialogboksen Projektoplysninger.
Procent fuldført angiver indtil videre status for opgavens varighed. I modsætning hertil procent arbejde færdigt den mængde arbejde, der hidtil er udført på opgaven.
Procent (%) Fuldført (tidsfaseinddelt opgavefelt)
Posttype    Beregnet eller angivet
Hvordan beregnes det    Når en opgave oprettes første gang, er den tidsfaseinddede procent fuldførte nul. Så snart du angiver faktisk varighed, resterende varighed eller faktisk arbejde (hvilket påvirker den faktiske varighed), beregner Project procentdel fuldført på følgende måde:
Procent fuldført = (Faktisk varighed/varighed) * 100
Denne samlede fuldførte procent divideres derefter og fordeles på tværs af den varighed, der hidtil er fuldført.
Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Udført til tidsfaseinddelt del af visningen Opgaveforbrug, når du vil have vist eller redigere procent fuldført for en opgave for en bestemt tidsperiode. Hvis du vil have vist den samlede procentdel fuldført for opgaven, skal du gennemse feltet % færdigt i den tidsfaseinddelagte del af visningen Opgaveforbrug eller anden visning af opgaveark.
Eksempel    Opgaven "Skriv forslag" planlægges til en varighed på 10 dage. De tildelte ressourcer har arbejdet på opgaven i fem dage. Du føjer feltet % færdigt til den tidsfaseinddelagte del af visningen Opgaveforbrug og kan se, at der for denne opgave vises 10 procent i celler for hver af de 5 dage i alt 50 procent. Du havde anslået en varighed på to dage for opgaven "Udfør klientmøder". De tildelte ressourcer har rapporteret, at de er færdige. I feltet % færdigt i den tidsfaseinddede del af visningen Opgaveforbrug skal du angive 50 i hver af de to celler.
Bemærkninger    Du kan styre, om redigeringer til samlet procent fuldført fordeles gennem statusdatoen eller indtil slutningen af opgavens faktiske varighed. Det kan du gøre i dialogboksen Projektindstillinger.
Når du angiver procent fuldført, justerer Project muligvis det faktiske og resterende arbejde omkring den aktuelle statusdato. Hvis du foretrækker det, kan du lade disse sporingsfelter i projektet forblive som oprindeligt planlagt, selvom det færdiggjorte arbejde vises i fremtiden, eller resterende arbejde vises i fortiden. Det gør du også i dialogboksen Projektindstillinger.
Du kan angive statusdatoen til en anden dato end dags dato i dialogboksen Projektoplysninger.
Har du brug for mere hjælp?
Gå på opdagelse i kurser >
Få nye funktioner først
DELTAG I MICROSOFT INSIDERS >
Var disse oplysninger nyttige?
Tak! Har du mere feedback? (Jo mere du fortæller os, jo mere vi kan hjælpe.) Kan du hjælpe os med at blive bedre? (Jo mere du fortæller os, jo mere vi kan hjælpe.)
Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Stemte ikke overens med min skærm
Der er ikke nok oplysninger
Der er ikke nok billeder
Har du mere feedback? (Valgfrit)
Tak for din feedback!
Surface Laptop Go 2
Microsoft Teams til uddannelse
Tilbud til studerende og forældre
Beskyttelse af personlige oplysninger hos Microsoft
Beskyttelse af personlige oplysninger