kk en en ru ru ru bg ru ru ru kk kk kk kk kk kk kk ky kk kk kk ru kk kk kk kk el uk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk uk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk en ru en ru ru ru ru ru bg ru kk kk kk kk kk ru
Бесплатные рефераты, слайды и презентации
Құрылыс — монтаждау жұмыстары туралы
Технологиялық картасы әзірленді құрылғысы стропильной шатырды, ғимарат 2 қабатты балалар бөбекжай-бақшасы қаласында Костроме. Кіріспе осы әдісті арттыруға мүмкіндік береді еңбек өнімділігі 1,5 есе артты. Технологиялық карта қанағаттандырады барлық нормативтік талаптарына сәйкес тиісті бөлімдерін әзірлеу, еңбекті ұйымдастыру жобаларында өндірістің жұмыстарды ескере отырып іс-шаралар, ғылыми еңбекті ұйымдастыру және қауіпсіздік техникасы.
Осыған орай, қарастырылып отырған технологиялық картада мыналар кіреді:
· Құрастыру және орнату неинвентарных ормандар;
· Төсеу арқалықтар из брусьев;
Жұмыс бар кешенді бригада жүргізеді плотников, кровельщиков 2 ауысым.
Кешенді бригада тұрады бес плотников, 6 кровельщиков.
Жұмыстары күзгі кезеңде орындалады және жүргізіледі 2 ауысым.
Начало жұмыстарды жүргізу — маусым айы.
Орындалу ұзақтығы — 26,5 ауысым.
II. Ұйымдастыру және технологиясы құрылғылар стропильной төбе.
Басталғанға дейін құрылғылары стропильной шатырын бойынша поточному әдісі болуы тиіс келесі жұмыстар орындалды:
· Алаңнан материалдарды қоймалау және жеткізіледі қажетті қоры;
· Орындалған атқарушылық түсірілім конструкцияларын жерүсті ғимарат бөлігі.
Жұмыс орны плотников құрылысы стропильной шатыры қамтиды учаскесі возводимой шатырдың бір бөлігі жанасқан оған алаңның шегінде орналастырады материалдар, құрал-жабдықтар, құрал-саймандар және н. тілендиевтің өздері ұсталар. Жұмыс орны ағаш ұстасы тұрады үш аймақтары: жұмыс 1 — еркін жолақтар, онда жұмыс істейтін ұсталар; аймақтың материалдар 2 — жолақтар, орналастырады кесілмеген, жылытқыш, салынатын бөлшектерді, гидроизоляцию; көлік 3 — осы аймақта жұмыс істейді такелажники қамтамасыз ететін плотников материалдармен және закладными бөлшектермен. Жалпы ені жұмыс орнын 2,5 2,6 м… Запасқа ағаш жұмыс орнында болуы тиіс 2…4-сағаттық олардың қажеттілігі. Жөн бөгеуге жұмыс орындарына артық санымен материалдар мен артық жүктемеу мінбелер мен ормандар.
Звено тұрады 4 разрядты ағаш ұстасы, ағаш ұстасы 3-разрядты, екі плотников 2-разрядты және қосалқы жұмыс 1-дәрежелі, 4-разрядты кровельщика және 3-разрядты кровельщика.
Қалау орын мауэрлатов көлденең перепиливанием, нанесением антисептических құрамын, обвертыванием толем және бекітпелерді қою. Орнын белгілеу, орнату итарқа және дайындау жанасу итарқа с мауэрлатами. Орнату орны лежней, тіреулердің, прогондарға, қиғаштап қойылған тіректерді, подкосов, итарқа, ригельдерді келтіріп, жанасу және бекіту, оларды шегелермен, қапсырмалармен, болттармен, қамыттармен, арматурамен және т. б. Таңба және көлденең перепиливание материалдарды өңдеу, тексеру және прибивка, торларға салынуы керек. Құрылғы разжелобков, свесов и постановка ребровых және коньковых тақта. Ою торларға төбесінде, врубка ригельдерді және итарқа, құрастыру барлық қаңқасының есту терезелері, бүйір қабырғаларының қаптамасы және обделка терезе ойығы есту терезе.
Белгілеу және кесу парақ. Дайындау картиналар, элементтерін жабу және кляммер. Қиюластыру, жинау, біріктіру және түймелерді суреттердің орнына. Дайындау сылақ және майлау жіктердің. Орнату балдақтарды, дайындау және тығындарды орнату қажет болған жағдайда. Натягивание және алу причалки (карнизных свесов ені 1,2 м).
Мөлшерін анықтау үшін мөлдектің.
Салу кезінде стропильной шатырын әрбір буыны плотников жұмыс істейді бір мөлдек. Саны танаптар және олардың мөлшерін белгілейді конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты осы шатыры. Мөлшері телім есептейді, сондықтан жұмыс істейтін емес стесняли бір-бірін мен үшін бірталай өту қажеттілігін буындардың ауысым ішінде басқа мөлдек.
Калькуляция еңбек шығындарының, машиналық уақыттың және заработной платы
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН АУЫТҚУ АҒАШ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН
жобалық жағдайын және жобалық мөлшерін.
Құрылғы стропильной шатырын және басқа да конструкцияларды орындайды ережелеріне сәйкес өндіріс және жұмысты қабылдау (Қнже III-17-78), сақтауды қамтамасыз етеді, олардың талап етілген беріктігі тұрғызылған конструкциялар мен жоғары сапасы.
Абсолютті ылғалдылық ағаш бейінді бөлшектер, қолданылатын ішінде тұрғын үй-жайларды аспауы тиіс 15% — ға, үй-жайлардың сыртынан – 18 %, нефрезерованных бөлшектер – 22%.
Барлық ағаш конструкцияларын салу жеткізілуі тиіс жиынтықта жапсырмалармен, болттармен, шайбалары, бекіткіш. Тасымалдау кезінде көліктері оларды мықтап бекітіп болдырмау үшін зақымдануы.
Ағаш конструкциялар мен бұйымдар құрылыс бойынша қабылдайды паспортына, ерекшелігіне және сыртқы тексеру арқылы. Қабылдау кезінде тексереді талаптарына сәйкес жұмыс құжаттамасын, орындау дәлдігі, бөлшектер, қосылыстар сапасы антисептирования, жабу антипиренмен.
Барлық бөлшектер мен бұйымдар рассортировывают және стек, » табан немесе штабель бойынша маркалары. Оларды сақтауға қажет болдырмайтын және тікелей күн сәулелерінің әсерін, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашын.
Ұсталар жұмыстар жүргізу кезінде, толық ақпарат алу үшін біліктілік талаптарын орындауға міндетті қауіпсіздік баяндалған Үлгі нұсқаулықты сақтау, құрылыс, өнеркәсіп құрылыс материалдары мен тұрғын үй — коммуналдық шаруашылығы, осы Үлгі нұсқаулыққа сәйкес әзірленген ескере отырып, құрылыс нормалары мен қағидаларын және Ресей Федерациясының, сондай-ақ талаптар зауыттардың пайдалану жөніндегі, қолданылатын жабдықтардың, құрал-саймандар, технологиялық жабдықтар.
Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары
Жұмыс басталар алдында ұсталар міндетті:
а) киюге дулыға, арнайы киімді, арнайы. аяқ киім белгіленген үлгідегі;
б) қоюға басшыға білуін тексеру туралы куәлік жұмыстың қауіпсіз әдістерін;
в) тапсырманы орындауға жұмыс немесе бригадирдің
басшысының және инструктаж жұмыс орнында отырып,
Алғаннан кейін грамматикалық тапсырмаларды бригадирдің басшысының немесе ұсталар міндетті:
а) дайындау, қажетті жеке қорғану құралдары (шланговый газқағар немесе респиратор, қорғаныш көзілдіріктер, қорғаныш пастасы жағдайда — жұмыстарды орындау бойынша антисептированию материалдар);
б) тексеру орны және оған жақындау қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігіне;
в) таңдау жабдықтар, құрал-саймандар мен технологиялық жарақты, қажетті жұмыстарды орындау кезінде, тексеру, олардың жарамдылығын және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін;
г) орнықтылығын тексеріп бұрын белгіленген конструкциялар;
д) алған кезде тапсырмалар бойынша антисептированию ағаш — жаққан жөн тұлға және қолына арнайы қорғаныш пастасымен.
Ұсталар тиіс емес жұмысқа кірісуге кезінде келесі қауіпсіздік талаптарын бұзушылық:
а) болмаған кезде жұмыс орнын қоршау, биіктігі 1,3 м және одан артық, сондай-ақ арнайы траптар болған жағдайда, тапсырманы орындау төбесінде еңісі 20-дан астам және қаптамасы, есептелген жүктеме салмағы;
б) ақаулар технологиялық жабдықты, құрылғылар мен құрал-саймандардың, аталған дайындаушы зауыттардың нұсқаулықтарында кезінде жол берілмейтін қолдану;
в) уақтылы жүргізген кезекті сынақ жұмыс істейтіндерді қорғау құралдарын немесе мерзімі өткен соң пайдалану, дайындаушы зауыт белгілегеннен;
г) уақтылы жүргізген кезекті сынақ технологиялық жабдықтар, құрал-саймандар және айлабұйымдар;
д) жеткіліксіз жарықтандыру жұмыс орны мен тәсілдерін;
е) тұрақтылығын жоғалтуға бұрын белгіленген конструкциялар.
Анықталған қауіпсіздік талаптарын жойылуы тиіс өз күшімен, ал мұны жасау мүмкін болмаған дербес ұсталар хабарлауға міндетті бригадирге немесе басшысына.
Қауіпсіздік талаптары кезінде жұмыс
Көзқарас үшін жұмыс орындарына ұсталар пайдалануға тиіс жабдықталған қатынау жүйелері (сатылары, басқыштар, жеңіл баспалдақтар, өтпелі көпірлер).
Төсеніштер жүргізілетін монтаждау және орнату, ағаш конструкцияларды жол берілмейді қосу немесе опирать осы конструкциялары, олардың түпкілікті бекіту.
Жұмыстарды орындау кезінде ормандардағы немесе төсеме тақтада, сондай-ақ жабындарда, жамылғыларда емес орналасуы керек құрал-саймандар мен материалдар шекарасына жақын және биіктік бойынша құлама. Жұмысында үзіліс болған жағдайда ұсталар үшін шаралар қолдануы тиіс алдын алу, олардың құлау.
Жұмыс жасау бойынша жетіспейтін бөлшектерді (кесу, распиливание теска және т. б.) көрсетілген орындарда жол берілмейді.
Орнату кезінде төсемдер, баспалдақтар, қоршау таяныштары бар қалдыруға болмайды, сынықтар мен торчащие шеге. Шляпки шеге керек заглублять ағаш.
Бөлшектеуге қатарлап ағаш материалдарын керек кемерлермен қиындатылған, жоғарыдан төмен қарай, тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып қалатын қатарда.
Тасымалдауға бөренелер ағаш шеберлері тиіс арнайы кенелер. Кантовать бөрене, қырлы бөренелер және ауыр бөлшектер, керек кезінде көмек арнаулы дана қармақ сүймендер.
Көтеру қырлы бөренелер және ауыр заттар керек приседания, нагибаясь. Ұзын өлшемді ағаш материалдары (бөрене, қырлы бөренелер және т. б.) қажет екеулеп.
Орнату кезінде итарқа, бағандарды және басқа да ағаш құрылымдар болмайды жұмысын тоқтатады болғанша жиналатын және орнатылатын конструкция жоқ берік бекітілген.
Элементтері мен бөлшектері шатырларды керек шатырына да заготовленном.
Беруге материалы, элементтері мен бөлшектері төбе төбеге контейнерлерде грузоподъемным кранмен. Қабылдау көрсетілген жүктерді жүргізілуі тиіс арнайы қабылдау алаңдар қоршаулармен. Жол берілмейді алуын жүк қолмен, перегибаясь арқылы қоршау; жіберуге жүкті түсіру кезінде оны қабылдау алаңына жөн көмегімен арнайы крюков. Орналастыру материалы, элементтері мен бөлшектері төбе шатырындағы ағаш шеберлері міндетті орындарында, аталған жұмысты қабылдай отырып, қарсы шаралар, олардың құлау, скатывания немесе ықпал ету қарқынға жел.
Плотникам айналысатын антисептировании материалдарды пайдалану керек тыныс алу органдарын қорғау үшін шланговый газқағар немесе респиратор, көзді қорғау үшін — қорғаныш көзілдірікті, қолдың терісін қорғау үшін және адамның қорғаныш пасталар.
Үй-жайларда жүргізіледі зарарсыздандыру жол берілмейді басқа жұмыстарды орындау, сондай-ақ темекі шегуге және тамақ ішуге.
Дайындау кезінде және тиеу антисептических құрамдарды қажет қарсы шаралар қабылдауға, оларды тозаңдату және шашырау.
Тасымалдау және сақтау антисептических материалдарын жүзеге асыру керек тығыз жабылған ыдыста, оны кейін пайдалану керек өңдеуге арнайы құралдармен немесе өртеп жіберген. Ваннаны дайындау үшін антисептических құрамдарды қақпақтармен жабылуы тиіс.
Апаттық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары
Ақаулар анықталған жағдайда қаражат подмащивания, технологиялық жабдықтарды, электр аспаптарын, сондай-ақ туындаған басқа да авариялық жағдай жұмыс орнында (тұрақтылығын жоғалтуға салынып жатқан немесе разбираемого объектінің өрт антисептических құрамын немесе олардың құрамдастарын) қажет тоқтата тұру және қабылдасын оны жою. Мүмкін болмаған жағдайда, жоюға, апаттық жағдайды өз күшімен ұсталар бұл туралы хабарлауға міндетті бригадирге немесе басшысына.
Қауіпсіздік талаптары бойынша жұмыс аяқталғаннан кейін
Жұмыс аяқталған соң ағаш шеберлері міндетті:
а) қолданылатын электр құрал өшіру желіден алып тастау үшін осы үшін арнайы бөлінген орын;
б) жұмыс орнын ретке келтірілуі;
в) аяқталғаннан кейін антисептических жұмыстарды ванналар керек босатуға қалған ерітіндіні дайындау орындары және сақтау құрамдарды — тазарту және залалсыздандыру қажет. Кезінде пайдаланылатын антисептировании жабдықтар, жеке қорғаныс құралдары мен құрал — жуу;
г) барлық ақаулар орын алған жұмыс уақытында хабарлау қажет бригадирге немесе басшысына.
Кровельщики құрылысы металлочерепичной шатырын жұмыстарды жүргізу кезінде тиісті біліктілігі болуға тиіс талаптарды орындауға міндетті қауіпсіздік, еңбекті қорғау сондай-ақ талаптар зауыттардың пайдалану жөніндегі қолданылатын механикаландырылған құрал-саймандарды, жабдықтарды, технологиялық жарақтарды. пайдаланылатын материалдар. Жұмыс басталғанға дейін кровельщики міндетті орындау мынадай қауіпсіздік талаптары беруге куәлігі басшысына туралы білімді, қауіпсіз жұмыс әдістерін; киюге дулыға, арнайы киімді, арнайы аяқ-киім белгіленген үлгідегі; алуға тапсырма орындауға жұмыс басшысына және инструктаж на рабочем месте ерекшелігін ескере отырып, құрылғының жабын жұмыстарын; алғаннан Кейін тапсырма басшысының жұмыс кровельщики міндетті: дайындау, қажетті жеке қорғану құралдары (сақтандыру белдігі — биіктікте жұмыс істеу кезінде; қорғайтын көзілдірік — қайрау кезіндегі құрал-саймандарды, дайындық іс-шаралары тазалау бетінің парақ металлочерепичной болды; вкладыши противошумные — дайындау кезінде су ағатын науаларды тексеруге тиіс жұмыс орны және оған жақындау қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін; сондай-ақ таңдау, құрал-жабдықтар мен технологиялық жарақты, қажетті жұмысты орындау кезінде тексеру, олардың жарамдылығын және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін; жұмыс кезінде төбесінде бүтіндігін тексеруге торларға және итарқа, сондай-ақ қоршаудың болуы қауіпті аймақ ғимаратының жанында орындарында өндіріс жабын.
Кровельщики тиіс кірісуге жұмыстарды орындау кезінде мынадай қауіпсіздік талаптарын бұзушылық: жоқ төбесінде еңісі 20 град. жылжымалы баспалдақтарды немесе траптар көлденең планкамен үшін бұрап аяқ немесе қоршау шетінде жабу; болуы аталған дайындаушы зауыттардың нұсқаулықтарында бойынша пайдалануға қолданылатын қорғау құралдарын, жабдықтарды және механикаландыру құралдарын ақаулар кезінде жол берілмейтін қолдану; сондай-ақ жеткіліксіз жарықтандыру жұмыс орны мен тұтастығы бұзылған жағдайда, торларға және итарқа.
Анықталған қауіпсіздік талаптарын жойылуы тиіс өз күшімен жұмыс басталғанға дейін, ал мұны жасау мүмкін болмаған кровельщики хабарлауға міндетті басшысына.
Қауіпсіздік талаптары кезінде жұмыс
Жұмыс уақытында жүргізеді дайындауды және дәлдігін тексеруі картиналар, суағар құбырлар мен ұсақ бөлшектерді кровельщики міндетті арнайы верстаках, тұрақты және сенімді бекітілген еденде. Дайындау жұмыстарын жүргізуге тікелей шатырында жол берілмейді:
а) орындау кезінде дайындау жұмыстарын кровельщики міндетті кесу кезінде металочерепичной болды зубилом отрубаемую бөлігі бөлшектер жіберуге болатындай сынықтары алмады зақым келтіруі мүмкін жүрген қызметкерлерге жақын;
б) обрабатываемую бөлшекті бекіту тисках бекітілген
в) жою кезінде шектеулі верстака шаң, тот, металл жоңқаларын қолдануға арнайы щеткалар;
г) кесуге жабындық болат орындауға арнайы қайшымен қолмен немесе механикалық жетегі бар, ұстап қолына жақын емес 10 см оларға арналған өткір жүздері қайшылар;
д) қысқа металл жолағын немесе ұсақ бөлшектерді кесу кезінде қол қайшылармен қолдау кене шаққан.
Үйіп, материалдары және дайындамалары кровельщики міндетті арнайы бөлінген орындарда сақталған кезде келесі қауіпсіздік шараларын:
а) төбе жабатын қыш жабынқыш болат және суреттер — плашмя стопками биіктігі 1,5 м дейін;
б) қаңылтыр, буып-түйілген жәшіктер, — қатарлап биіктігі 1,5 м дейін, ал буып-түйілген в орамдар — тік «шет жағы»;
в) суағар құбырлар диаметрі 300 мм — қатарлап биіктігі 3 м төсемдерде және төсемдермен бірге соңғы тіректермен.
Өтуге арналған қақпақты кровельщики жүзеге асыруға міндетті осы үшін арнайы арналған орындарда, сатылармен жабдықталған, траптармен қоршаулары, грузопассажирскими лифтілерді және т. б.
Көтеру және түсіру адамдардың люльках көмек, шығыр, сондай-ақ көтеру мен жіп петлях және біліктерде жол берілмейді.
Жұмысты орындау кезінде қақпағында еңісі 20-дан астам кровельщики қолдануға міндетті сақтандыру белдіктері бекітілген орындарда көрсетілген бригадир немесе жұмыс басшысы.
Кезде материалдарды шатырын кровельщики міндетті:
а) өрлеу жабын материалдарын шатырына жүк көтергіш крандармен жүргізуге арнайы ыдыста немесе берік увязанными пакеттермен;
б) орналастыруға пакеттер төбесінде орындарында, көрсетілген жұмыстардың басшысы арнайы орнатылған биіктікте орнатылады шаралар қабылдай отырып, алдын алу үшін олардың сырғу бойынша скату немесе желмен үрлеу;
в) жұмыс кезіндегі үзіліс уақытында құралы немесе материалдарды бекіту немесе жинау төбесінен.
Орнатуды колпаков және шатыр арналған оголовках түтін және
желдеткіш құбырларды, сондай-ақ сыртқы есту терезелерін кровельщики орындауға төсеме.
Пайдалануға тыйым салынады, осы мақсаттар үшін қосалқы баспалдақтар.
Навеску су ағатын құбырларды және т. б. жөн төменнен жоғарыға аспалы төсеме тақталарды, орман немесе аспа.
Үшін тасымалдау және сақтау құрал-саймандарды және ұсақ бөлшектерді кровельщики пайдалануға міндетті жеке сөмкелер немесе қол портативті жәшіктер. Алып жүру немесе тасымалдау кезінде құралдың және оның кесетін және үшкір бөлігін қорғалуы тиіс қаптармен.
Апаттық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары
Өзгерген кезде ауа райының қолайсыздығына орай (қар, тұман немесе жаңбыр) көрінуді нашарлататын шегінде майдан жұмыстарды, сондай-ақ күшейту желдің жылдамдығы 15 м/с және одан да көп кровельщики міндетті жұмысты тоқтатуға және бұл туралы хабарлауға және бригадирге немесе басшысына.
Ақау пайда болған жағдайда төсеме тақта, аспа бесікті және электр құралдарын, сондай-ақ тұтастығы бұзылған торларға немесе итарқа кровельщики тиіс жұмысты тоқтатуға және бұл туралы хабарлауға және бригадирге немесе басшысына.
Қауіпсіздік талаптары бойынша жұмыс аяқталғаннан кейін
Жұмыс аяқталғаннан кейін кровельщики міндетті:
а) жұмыс орнын ретке келтірілуі және алып тастай отырып, шатырын
құрылыс қоқыстарын, құрал-сайман және басқа да бөгде заттар;
б) төмен түсіру керек қоржындар төмен және тұтқаны тастай отырып, шығырлар;
в) қолданылатын жұмыста электр құрал және механизмдерді өшіру электр;
г) қол құрал-саймандары, құрал-жабдықтар, арнайы киім, арнайы аяқ киім және жеке қорғау құралдарын тазарту және алып тастау » үшін арнаулы сақтау орны;
д) байқалған барлық жұмыс уақытында ақаулар хабарлауға бригадирге немесе басшысына.
Добавить комментарий Отменить ответ
Your email address will not be published.
Логистика негіздері туралы реферат
Құқықтық реттеу түсінігі, негізгі белгілері
Қазақстандағы көрікті қорықтар туралы
© 2022 База рефератов и слайдов.