en en it cs cs vi en de cs cs cs en cs cs cs fr cs cs cs cs cs cs cs cs de en sk cs fr sk en pl cs en en en en en en en en en en en cs uk ru en en en cs cs vi
PETree: budem se scházet v A203, každé úterý od 13 do ? až do 1.12.:-) pokud návrhový a realizační proces nebude vyžadovat jinak. Pokusím se zde nastínit konkrétní plán workflow v atelieru tak, abychom došli zdárného výsledku.
6.10. Návrh stromu, tvar, princip panelování a modulace, výstupem jednoduché skicy, jednoduchý grasshopper – rendery, screenshoty. Organizace vnějšího a vnitřního prostoru. (Strom se chová jako výstavní prostor.)
13.10. Návrh konkrétní stavební jednotky – panelu, ověřování jeho reálnosti za prvé: pomocí rešerší staveb z PET lahví, za druhé pomocí reálné zkoušky v naší skladodílně Celesk. Z toho plynoucí výroba prototypu 1:1.
20.10. Komunikace s IIM a osvětlovači.
27.10. Rozhodnutí o konečné podobě stromu, výběr mezi návrhy – možná i prezentace v Mattoni (uvidíme) Příprava návodu na výrobu a distribuce.
3. 11. Nákup stavebních komponentů. Komunikace se školami.
10. – 17. 11. by měla oficiálně začít instruktáž výroby panelů na školách. tj. doporučit (nebo doručit) jim materiál a ukázat metodu výroby panelu. /Panel by měl být vyrobitelný za 1 den maximálně, asi formou workshopu. Instruktor by měl zaškolit dotyčné dospělé pedagogy, případně vést celý workshop.