cs sk cs cs sl cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs de sk cs cs nl ca cs nl de cs cs en sl pl cs cs es pt nb cs
zajištění řádného a odborného plnění povinností investora přímo na stavbě a zajištění spolehlivé kontroly provádění celé stavby
úplné protokolární předání staveniště zhotoviteli, kontrola plnění podmínek ze stavebních povolení, vedení kontrolních dnů
koordinace prací a dodávek zhotovitele, kontrola soupisů provedených prací, čerpání finančních prostředků a faktur zhotovitele
veškeré činnosti spojené se změnami staveb před dokončením (vč. projednání změn projektových dokumentací)
kontrola těch částí a dodávek, které budou dalším postupem zakryty, předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, vedení stavebního deníku a postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu a v závěru vyklizení staveniště
zajištění přejímacích řízení včetně vyhotovení zápisu a kontrola odstranění vad a nedodělků
veškeré činnosti spojené s kolaudací stavby a vydáním kolaudačních souhlasů, vč. zajištění podmínek jejich plnění
zabezpečení všech předepsaných záznamů a zápisů a jejich předání objednateli, podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby a pro podání žádosti o vklad do katastru nemovitostí
Výkon činností v oblasti koordinátora BOZP
zajištění a vypracování plánu BOZP a oznámení o zahájení prací
kontrola stavby s pohledu BOZP, uplatňování požadavků na BOZP, návrh přiměřených opatření a zajištění sjednání nápravy, prevence rizik
koordinace spolupráce zhotovitelů a dalších koordinátorů BOZP, kontrola dodržování plánu BOZP na stavbě
vedení bezpečnostního deníku, speciálních kontrolních dnů BOZP, databáze závad vč. fotodokumentace, podávání a zpracování měsíčních zpráv a závěrečné zprávy
Výkon činností v oblasti technických supervizí
zajištění nezávislé kontroly při provádění stavby, zajištění veškerých činností v časovém, věcném i finančním rozsahu stavby
kontrola účelného nakládání s finančními prostředky poskytovatele financí
provádění kontrol veškerých procesů zhotovitele, TDS, koordinátora BOZP i investora
pořizování fotodokumentace, zpracování měsíčních zpráv, čtvrtletních, ročních a etapových zpráv a zprávy závěrečné s vyhodnocením stavby
Výkon činností správce stavby
převzetí komplexní odpovědnosti stavebníka již při přípravě stavby až po uvedení stavby do užívání, zajištění komplexní činnosti technického dozoru stavebníka
odborné posuzování zpracovávaných projektových dokumentací, analýza rizik projektu vč. vydání odborného stanoviska
posuzování projektu z hlediska věcného i časového, účast na projekčních kontrolních dnech
odborné posouzení návrhu Smluv o dílo, vč. kontroly slepých výkazů výměr a všech listinných dokladů sloužících jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele díla
spolupráce s investorem v průběhu a při vyhodnocení zadávacího řízení a při uzavírání smluvních vztahů se zhotoviteli