ar ar ru ar ar ar ar en en en en pl ar ar ar en en en en pl ar en ar en en en en en en ar en en en de ar ar ar ur en ar es en en ar en en ar ar ar en ar en en en ar ar ar ar ar fa ar ar en ar en en en en en en en ceb ar ar en ar ar pl en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar en en en en en ar ar ar ar en ar ar en en ar ar ar ar en ar es en en en ar en ar ar ar en ar ar en en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en
عميل سطح المكتب من Microsoft Project Online Project Professional 2021 Project Standard 2021 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Project 2010 Project Standard 2010 Project 2007 Project Standard 2007 المزيد...أقل
يوفر الحقل النوع اختيارات تتحكم في التأثير الذي عمل أو تعيين وحدات أو مدة على عمليات حساب الحقلين الآخرين. الخيارات هي:
يوفر الحقل النوع أيضا اختيارات لنوع المورد. الخيارات هي العمل والمواد. موارد العمل هي الأشخاص والمعدات. موارد المواد هي مستلزمات قابلة للاستهلاك، كالفولاذ أو الخرسانة أو الجرافة.
هناك عدة فئات من حقول النوع.
عند تعيين مهمة إلى عمل ثابت، يظل مقدار العمل ثابتا، بغض النظر عن أي تغيير في المدة أو عدد الموارد (وحدات التعيين) المعينة للمهمة. عند تعيين مهمة إلى وحدات ثابتة، يظل عدد وحدات التعيين ثابتا، بغض النظر عن مقدار العمل أو المدة على المهمة. عند تعيين مهمة إلى مدة ثابتة، تبقى مدة المهمة ثابتة، بغض النظر عن عدد الموارد (وحدات التعيين) المعينة أو مقدار العمل.
أفضل الاستخدامات    أضف الحقل النوع إلى طريقة عرض المهمة عندما تريد عرض كيفية ضبط مدة المهمة أو العمل أو الوحدات أو تحريرها عند تعيين المهمة وم جدولتها.
مثال    يمكنك تقدير أن المهمة "إنشاء رسومات معمارية" ست يستغرق 160 ساعة حتى تكتمل. Project تعيين المدة إلى 20 يوما مع وحدة تعيين واحدة. في الحقل النوع، انقر فوق عمل ثابت. ثم تقوم بتغيير المدة إلى 40 يوما. تظل 160 ساعة من العمل ثابتة، Project الوحدات إلى 50 بالمائة. الآن 160 ساعة من العمل موزعة على 40 يوما.
لاحقا، تريد جدولة أسبوع واحد لمراجعة العميل لرسومات. لأنك تريد جدولة أسبوع واحد بغض النظر عن عدد العملاء الذين يراجعون الرسومات، في الحقل النوع، انقر فوق مدة ثابتة.
ملاحظات    النوع الافتراضي هو الوحدات الثابتة. إذا تم تحديد "العمل الثابت"، يتم تعيين المهمة تلقائيا لتكون مدفوعة بالجهد أيضا.
يمكنك أيضا تغيير نوع المهمة في مربع الحوار معلومات المهمة.
يمكنك تعيين النوع الافتراضي لكل المهام الجديدة في مربع Project الحوار خيارات جديدة.
أفضل الاستخدامات    أضف الحقل النوع إلى ورقة موارد عندما تريد عرض أنواع الموارد. استخدم أيضا الحقل النوع عند فرز التعيينات أو تصفيتها أو تجميعها حسب أنواع الموارد الخاصة بها. يمكن أن يكون الفرز أو التصفية أو تجميع البيانات بهذه الطريقة مفيدا بشكل خاص عندما تريد مراجعة كل الموارد المادية معا.
مثال    يجب إدخال أسماء Windows المستخدمين الخاصة بالموارد الخاصة بالعمل. تريد أيضا إدخال تسميات القياس للموارد المادية. في جدول الإدخال في طريقة عرض ورقة الموارد، يمكنك تجميع التعيينات حسب نوع المورد. يتم تجميع كل الموارد المادية معا، متبوعه موارد العمل.
ملاحظات    يمكنك تعيين نوع المورد في مربع الحوار معلومات الموارد. يتم أيضا تضمين الحقل النوع بشكل افتراضي في جدول الإدخال في طريقة عرض ورقة الموارد. العمل هو نوع المورد الافتراضي.
إذا قمت بتغيير نوع المورد بعد تعيين المورد للمهام، ستفقد كل معلومات المورد والتعيين باستثناء قيم تكلفة الأساس.
في طريقة العرض استخدام المهام، يسمى حقل المورد هذا نوع المورد، لتمييزه عن النوع (حقل المهمة)، الذي يعرض نوع المهمة (الوحدة الثابتة والعمل الثابت والمدة الثابتة) للمهام.
هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى MICROSOFT INSIDERS >
هل كانت المعلومات مفيدة؟
شكراً! هل لديك مزيد من الملاحظات؟ (يمكننا مساعدتك بشكل أكبر إذا أخبرتنا بالمزيد.) هل يمكنك مساعدتنا على التحسين؟ (يمكننا مساعدتك بشكل أكبر إذا أخبرتنا بالمزيد.)