ar ar ru ar ar ar ar en en en en pl ar ar ar en en en en pl ar en ar en en en en en en ar en en en de ar ar ar ur en ar es en en ar en en ar ar ar en ar en en en ar ar ar ar ar fa ar ar en ar en en en en en en en ceb ar ar en ar ar pl en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar en en en en en ar ar ar ar en ar ar en en ar ar ar ar en ar es en en en ar en ar ar ar en ar ar en en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en
عميل سطح المكتب من Microsoft Project Online Project Professional 2021 Project Standard 2021 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Project 2010 Project Standard 2010 المزيد...أقل
تحتوي الحقول النسبة المئوية لاكمال المهمة على الحالة الحالية لمهمة، يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من مدة المهمة التي تم إكمالها. يمكنك إدخال النسبة المئوية للاكمال، أو يمكنك أن يقوم Project بحسابه لك استنادا إلى فعلي الوقت.
هناك عدة فئات من الحقول النسبة المئوية لاكمال العمل.
النسبة المئوية (٪) مكتمل (حقل مهمة)
نوع الإدخال    محسوب أو تم إدخاله
كيفية الحساب    عند إنشاء مهمة لأول مرة، تكون النسبة المئوية لاكمال المهمة صفر في المئة. بمجرد إدخال المدة الفعلية أو المدة المتبقية أو العمل الفعلي (الذي يؤثر على المدة الفعلية)، يحسب Project النسبة المئوية لاكمال العملية كما يلي:
النسبة المئوية لاكمال = (المدة الفعلية / المدة) * 100
إذا تم تعيين الحقل النسبة المئوية لاكمال إلى قيمة أكبر من الصفر، يتم تعيين حقل البدء الفعلي إلى تاريخ البدء المجدول إذا لم تكن قد أدخلت تاريخ بدء فعلي بعد. إذا تم تعيين الحقل النسبة المئوية لاكمال المشروع إلى 100، يتم تعيين حقل الانتهاء الفعلي إلى تاريخ الانتهاء المجدول.
إذا كتبت قيمة في الحقل النسبة المئوية لاكمال العمل، فيحسب Project تلقائيا المدة الفعلية والمدة المتبقية. وبالمثل، يؤدي إدخال قيمة في الحقل المدة الفعلية أو المدة المتبقية إلى إعادة حساب الحقول الأخرى تلقائيا.
أفضل الاستخدامات    أضف الحقل النسبة المئوية لاكمال المهمة إلى ورقة مهام عندما تريد عرض النسبة المئوية لاكمال المهمة أو تصفيتها أو تحريرها.
مثال    مجدولة المهمة "كتابة العرض" لمدة 10 أيام. كانت الموارد المعينة تعمل على المهمة لمدة خمسة أيام. يحسب Project أن المهمة مكتملة بنسبة 50 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، لقد قدرت مدة المهمة "عقد اجتماعات العميل" بثلاثة أيام. وقد أوجزت الموارد المعينة أنها قد تم إنجازها. في الحقل النسبة المئوية لإكمال، أدخل 100. يتغير حقل المدة الفعلية إلى 3 أيام، ويتغير حقل الانتهاء الفعلي إلى تاريخ الانتهاء المجدول.
ملاحظات    بشكل افتراضي، تؤثر التغييرات التي يتم إدخالها على القيمة المئوية لاكمال المهمة على قيمة العمل الفعلية. وبالمثل، تؤثر التغييرات التي يتم إدخالها على قيمة العمل الفعلية على النسبة المئوية لاكمال المهمة. يمكنك تغيير هذا الإعداد الافتراضي مع النسبة المئوية لاكمال العمل والعمل الفعلي بشكل مستقل عن الآخر في مربع الحوار خيارات المشروع.
يمكنك التحكم في توزيع التغييرات على النسبة المئوية لاكمال الإجمالي عبر تاريخ الحالة أو حتى نهاية المدة الفعلية للمهمة حتى الآن. يمكنك القيام بذلك في مربع الحوار خيارات المشروع.
عند إدخال النسبة المئوية لاكمال المشروع، قد يضبط Project العمل الفعلي والبق المتبقي حول تاريخ الحالة الحالية. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك ترك حقول التعقب هذه في المشروع كما هو مجدول في الأصل، حتى إذا تم عرض العمل المكتمل في المستقبل أو تم عرض العمل المتبقي في الماضي. يمكنك أيضا القيام بذلك في مربع الحوار خيارات المشروع.
يمكنك تعيين تاريخ الحالة إلى تاريخ آخر غير تاريخ اليوم في مربع الحوار معلومات المشروع.
تشير النسبة المئوية لاكمال المهمة إلى حالة مدة المهمة حتى الآن. في المقابل، نسبة مئوية لإكمال العمل يعرض هذا نسبة مئوية لإكمال العمل العمل المكتمل على المهمة حتى الآن.
النسبة المئوية (٪) مكتمل (حقل المهام على الوقت)
نوع الإدخال    محسوب أو تم إدخاله
كيفية الحساب    عند إنشاء مهمة لأول مرة، تكون النسبة المئوية لاكتمال الوقت هي صفر. بمجرد إدخال المدة الفعلية أو المدة المتبقية أو العمل الفعلي (الذي يؤثر على المدة الفعلية)، يحسب Project النسبة المئوية لاكمال العملية كما يلي:
النسبة المئوية لاكمال = (المدة الفعلية / المدة) * 100
يتم بعد ذلك تقسيم النسبة المئوية لاكمال النسبة المئوية هذه وتوزيعها عبر المدة المكتملة حتى الآن.
أفضل الاستخدامات    أضف الحقل "إكمال" إلى موزعة على الوقت من طريقة عرض "استخدام المهمة" عندما تريد عرض النسبة المئوية لاكمال المهمة أو تحريرها لفترة زمنية معينة. لرؤية النسبة المئوية الإجمالية لاكتمال المهمة، راجع الحقل النسبة المئوية لاكتمال المهمة في الجزء المقسم على الوقت من طريقة عرض "استخدام المهام" أو طريقة عرض ورقة المهام الأخرى.
مثال    مجدولة المهمة "كتابة العرض" لمدة 10 أيام. كانت الموارد المعينة تعمل على المهمة لمدة خمسة أيام. يمكنك إضافة الحقل النسبة المئوية لاكتمال المهمة إلى الجزء المقسم على الوقت من طريقة عرض "استخدام المهام" وترى أنه بالنسبة إلى هذه المهمة، تظهر نسبة 10 بالمائة في الخلايا لكل يوم من الأيام ال 5، أي ما مجموعه 50 بالمائة. لقد قدرت مدة يومين للمهمة "عقد اجتماعات العميل". وقد أوجزت الموارد المعينة أنها قد تم إنجازها. في الحقل النسبة المئوية لاكتمال المهمة في الجزء المقسم على الوقت من طريقة عرض استخدام المهام، أدخل 50 في كل خلية من الخلايا.
ملاحظات    يمكنك التحكم في توزيع عمليات التحرير إلى إجمالي النسبة المئوية لاكمال المهمة خلال تاريخ الحالة أو حتى نهاية المدة الفعلية للمهمة حتى الآن. يمكنك القيام بذلك في مربع الحوار خيارات المشروع.
عند إدخال النسبة المئوية لاكمال المشروع، قد يضبط Project العمل الفعلي والبق المتبقي حول تاريخ الحالة الحالية. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك ترك حقول التعقب هذه في المشروع كما هو مجدول في الأصل، حتى إذا تم عرض العمل المكتمل في المستقبل أو تم عرض العمل المتبقي في الماضي. يمكنك أيضا القيام بذلك في مربع الحوار خيارات المشروع.
يمكنك تعيين تاريخ الحالة إلى تاريخ آخر غير تاريخ اليوم في مربع الحوار معلومات المشروع.
هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى MICROSOFT INSIDERS >
هل كانت المعلومات مفيدة؟
شكراً! هل لديك مزيد من الملاحظات؟ (يمكننا مساعدتك بشكل أكبر إذا أخبرتنا بالمزيد.) هل يمكنك مساعدتنا على التحسين؟ (يمكننا مساعدتك بشكل أكبر إذا أخبرتنا بالمزيد.)