nl en en nl en nl nl nl en de en en nl nl nl nl nl nl de it nl en nl nl nl nl en en en en nl en nl nl en nl en en en en en de fi en fi nl en en en en fi de nl nl en fr en en it en nl nl nl nl nl nl nl nl en nl en nl nl en nl nl en en nl nl nl nl nl nl nl nl es nl nl en es ms nl nl oc fr en en es nl de nl nl fr en en en nl en en nl nl fr nl fr nl nl en nl en nl nl nl nl nl nl en nl en nl nl nl nl nl
Tebulo Engineering heeft een nieuw bedieningspaneel geplaatst. Het nieuwe bedieningspaneel bestuurt het vullen van de vier tanks. Alle alarmmeldingen en statusmeldingen worden op dit scherm getoond. Tevens worden alle klepstanden en (fout-) meldingen gelogd voor later onderzoek.
Software ontwerpen en in fase in bedrijfstellen van soft- en hardware.
DSM is actief op het gebied van gezondheid. Zij produceren farmaceutische ingrediënten en ingrediënten voor mens en dier. DSM richt zich voornamelijk op de voeding en biomedische materialen. Dit doen zij op wetenschappelijke basis.
Een belangrijke grondstof voor de productie is ammonia. De productiecapaciteit moest worden aangepast. In Delft werd het spoor uitgebreid van 2 naar 4 sporen. Hierdoor kon de treinverlading van ammonia op het DSM-terrein uitgebreid en gemoderniseerd worden. Deze bestond uit relaistechniek zonder PLC. De treinverladingskleppen waren nog handbediend.
Het proces is tevens vereenvoudigd, een vrachtwagenchauffeur hoeft alleen nog maar met behulp van een code de pomp te starten zodat verlading kan plaatsvinden. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat bij het bereiken van het vol niveau de kleppen van de volgende tank geopend worden. De aangesloten fabrieken nemen 24 uur per dag ammonia af van de tanks.
De installatie levert continue ammonia. Dit proces mocht tijdens de ombouw niet stil komen te staan. Hiervoor werd de inbedrijfstelling verspreid over meerdere fases. Bij elke fase werden delen van de installatie in bedrijf genomen om vervolgens andere delen uit bedrijf te nemen. Deze uit bedrijf genomen delen konden dan omgebouwd en getest worden. Dit alles volgens een fase afhankelijk testplan.
Vervanging PLC-besturing en identificatie-systeem
Vervangen twee 6 kV Hoogspanningsinstallaties
Tebulo Medical Systems in het nieuws 10-01-2022
Tebulo Medical Systems ontwikkelt innovatieve oplossing voor het keren van patiënten 10-12-2020
Bezoek Tebulo Engineering op StocExpo Ahoy 10-02-2020
ISO9001:2015,VCA en NEN 4400
Tebulo Engineering is NEN 4400-1 gecertificeerd.
© 2022 Tebulo Engineering - alle rechten voorbehouden
Privacy & Cookie Statement
We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze site te bieden.
Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen .
Sluit GDPR (AVG) cookie banner
Accepteer Afwijzen Instellingen Sluit GDPR (AVG) cookie banner
Sluit GDPR (AVG) cookie instellingen
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Strikt noodzakelijke cookie moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat we je voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.
Als je deze cookie uitschakelt, kunnen we je voorkeuren niet opslaan . Dit betekent dat elke keer dat je deze site bezoekt het nodig is om cookies weer in te schakelen of uit te schakelen.