en en en nl en nl nl nl en de en en nl nl nl nl nl nl de it nl en nl nl nl nl en en en en nl en nl nl en nl en en en en en de en en en nl en de en en en de nl nl en nl nl en en nl nl nl nl nl nl nl nl en nl en nl nl en nl nl en en nl nl nl nl nl nl nl nl es nl nl en es ms nl nl oc fr en en es nl de nl nl fr en en en nl en en nl nl fr nl fr nl nl en nl en nl nl nl nl nl nl en nl en nl nl nl nl nl
Tebulo heeft, via de hoofdaannemer Imtech, de opdracht verworven voor de engineering en werkvoorbereiding, voor het verhuizen van ruim 950 laboratoriuminstallaties en pilotplants.
De voorbereidende werkzaamheden en assistentie tijdens uitvoering voor het verhuizen van 950 laboratorium installaties en pilot plants.
De verplaatsing van de installaties naar de nieuwe locatie was een van de meest gecompliceerde technische verhuizingen wereldwijd ooit uitgevoerd. Door de grote omvang, de variatie van installaties en de periode waarin alles verhuisd moest worden was dit een enorme uitdaging. Om de stilstanden zoveel mogelijk te beperken is uitgegaan van een planning van 6 maanden. De 950 installaties stonden verdeeld over 27 verschillende gebouwen Deze zijn allemaal verhuisd naar één nieuw multifunctioneel gebouw. De installaties werden zo veel mogelijk per gebouw verhuisd waardoor het voor het onderzoek en de ontwikkeling niet teveel oponthoud opleverde.
Aan de hand van de eerder gemaakte basic engineering zijn we alle installaties fysiek in kaart gaan brengen. We hebben per installatie een draaiboek opgesteld met daarin welke acties er genomen moesten worden om deze te kunnen demonteren en vervolgens op de nieuwe locatie weer te kunnen monteren en aansluiten op de aanwezige utiliteiten.
Om alle installaties zoveel mogelijk op een identieke wijze in kaart te kunnen brengen hebben we een database gemaakt waarin alle werkzaamheden en handelingen konden worden aangeven. Tevens werden de nieuw benodigde materialen (gasdetectie, ladderbanen, kabelgoten, kabels, stekers, aarding, enz.) toegevoegd en aangesloten in deze database toegevoegd. Vanuit de database konden de materiaallijsten worden gegenereerd.
Tijdens de daadwerkelijke verhuizing heeft Tebulo gebouwcoördinatoren ter beschikking gesteld welke verantwoordelijk waren voor het in goede banen begeleiden van de te verhuizen installaties.
Vervanging PLC-besturing en identificatie-systeem
Vervangen twee 6 kV Hoogspanningsinstallaties
Tebulo Medical Systems in het nieuws 10-01-2022
Tebulo Medical Systems ontwikkelt innovatieve oplossing voor het keren van patiënten 10-12-2020
Bezoek Tebulo Engineering op StocExpo Ahoy 10-02-2020
ISO9001:2015,VCA en NEN 4400
Tebulo Engineering is NEN 4400-1 gecertificeerd.
© 2022 Tebulo Engineering - alle rechten voorbehouden
Privacy & Cookie Statement
We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze site te bieden.
Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen .
Sluit GDPR (AVG) cookie banner
Accepteer Afwijzen Instellingen Sluit GDPR (AVG) cookie banner
Sluit GDPR (AVG) cookie instellingen
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Strikt noodzakelijke cookie moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat we je voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.
Als je deze cookie uitschakelt, kunnen we je voorkeuren niet opslaan . Dit betekent dat elke keer dat je deze site bezoekt het nodig is om cookies weer in te schakelen of uit te schakelen.