ja ja ja ja en en en en en en en en en uk en en ja ru zh ja ja ja ja ja ja ja en en ja en zh ja zh ja ja ja ja ja en ja en en ja en zh ja ja ja en en ja ja ja ja ja ja ja ja ja en en sv fr de de fr fr fr sv en fr en ja fr de fr es nb fr de en en sv de de fr en fr it fr en zh en en en ja ja ja ja en ja ja ru ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja en zh ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja zh ja ja zh ja ja ja zh ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja en en en en en en en en en uk en en ja en en en en en en en en en uk en en en ja en ja ja ja ja
投稿者 gramdesign投稿日: 2021年9月30日2021年10月2日カテゴリー FIELD, ふくい内科クリニック
[project 064/ Kクリニック]
Kクリニック、地鎮祭から一ヶ月半経ちました。 10月頭の棟上げを目指し、着実に基礎工事が進行しております!
地盤補強工事を終え、掘方。
基礎下配管を終え、鉄筋検査。
基礎底盤コンクリート打設を終え、立上り型枠設置。
基礎と上部木工事を繋ぐアンカーセット確認。
基礎立上りコンクリート打設前の様子。 棟上げに続く金属製建具工事や金属工事の図面のやり取りなども進めながら、棟上げ後の確認や段取りも順調に進行しております。
Kクリニック 前回の業務日誌
http://gramdesign.biz/2021/07/24/
Kクリニック 模型写真はコチラ(↓)
http://gramdesign.biz/2021/04/21/
投稿者 gramdesign投稿日: 2021年9月8日2021年9月9日カテゴリー FIELD, 河端循環器内科医院
[project 060/ふくい内科クリニック]
ふくい内科クリニックさん、雨の多い夏で外部工事が進め難く、当初8月頭の足場解体予定が半月遅れ、更に半月延長。 計一ヶ月の延長となりましたが、やっと外場足場が崩せ、全景が現れました! アイボリーのやわらかい色合いで仕上がってます。
大工工事完了より一ヶ月、内部内装工事も粗方完了。 続いて電気機械設備の器具取り付けや、家具や建具の据え付けなど。 外部は天候の影響もありましたが、当初の全体工程からみると、まだ少し余裕の残る工程で進めれています。
ふくい内科クリニック 前回の業務日誌
http://gramdesign.biz/2021/07/27/
投稿者 gramdesign投稿日: 2021年9月7日2021年9月9日カテゴリー FIELD, ふくい内科クリニック
« 7月   10月 »
よなご脳神経クリニック リハビリセンター
はまもと整形外科呼吸器内科クリニック増築
よなご脳神経クリニック
はまもと整形外科クリニック
随時、建築無料相談会(予約制)を開催しています! お電話(0859-34-3552)又はCONTACTのメールフォームより、お気軽にお問い合わせ下さい。
グラムデザインの図集を刷新しました! 具体的な建築の案件をお持ちの方に進呈しています。 ご希望の場合はコンタクトのメールフォームから、建築無料相談会(予約制)のお問い合わせをお願いします。
グラムデザインの小冊子を作成しました! ショップを中心に、設置・配布の協力をいただいています。
グラムデザイン一級建築士事務所 Copyright © LLC GRAMDESIGN All Rights Reserved.