es es en es es it es es es es es es en it es es es it es en es es it ceb es es es es es sl es es pt es pt es es es pt es es es es ca ceb es es es es es es es es en es en es es es es es es es es es es es es eo en es es es es es fr es es es en es es es es es es es es es es es es pt pt it es it en it it es es es es es pt es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es hu es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es gl es es es es es es es es gl es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es fr es en ast fr es ca ca es es war ca es es es fr es es es es es es en es es es es es es fr fr fr es pt es fr fr fr es pt es fr fr fr es pt es fr fr fr es pt es es eo es es es eo es es es eo es es fr es en es gl es es es es fr es it es fr tr nb pt sv es en es es es es es es es fr es es es de es es de es es fr es es fr es es es es es es en es es en it es it pt es it en es es es es es es es es es es es en es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es de es es es ru es es es en es es es es es es es es en es es es es es eo en es es es es es
POSGRADO DE CONSTRUCCIÓN : Postgrado en Planificación y Análisis de Proyectos de Construcción + Titulación Universitaria
(Matricúlate en este Posgrado de Construcción y obtén una Doble Titulación con Titulación Universitaria con 6 créditos ECTS expedida por la Universidad Antonio de Nebrija)
350 horas - 6 ECTS
Para matricularte introduce tu Email
AfganistánAlbaniaAlemaniaAndorraAngolaAnguillaAntartidaAntigua y BarbudaAntillas HolandesasArabia SaudíArgeliaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaiyánBahamasBahreinBangladeshBarbadosBielorrusiaBélgicaBeliceBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia y HerzegovinaBotswanaBrasilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCamboyaCamerúnCanadáChadChequiaChileChina continentalChipreCiudad del VaticanoColombiaComorosCongoRepública Democrática del CongoCorea del SurCorea del NorteCosta de MarfilCosta RicaCroaciaCubaDinamarcaYibutiDominicaEcuadorEgiptoEl SalvadorEmiratos árabes UnidosEritreaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstados UnidosEstoniaIslas Svalbard y Jan MayenEtiopíaFijiFilipinasFinlandiaFranciaGabónGambiaGeorgia del Sur e Islas SandwichGeorgiaGhanaGibraltarGranadaGreciaGroenlandiaGuadalupeGuamGuatemalaGuyanaGuineaGuinea-BissauGuinea EcuatorialGuyana FrancesaHaitíHolandaHondurasHong KongHungríaIndiaIndonesiaIrakIránIrlandaIsla BouvetIsla ChristmasIslandiaIslas CaimánIslas CocosIslas CookIslas MarianasIslas FaroeIslas Heard y McDonaldIslas ÅlandIslas MalvinasIslas MarshallIslas NorfolkIslas SalomónIslas Turcas y CaicosIslas Ultramarinas de Estados UnidosIslas Vírgenes BritánicasIslas Vírgenes de los Estados UnidosIsraelItaliaJamaicaJapónJordaniaKazajstánKeniaKirguistánKiribatiKuwaitLaosLesotoLetoniaLíbanoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoMacaoMacedoniaMadagascarMalasiaMalawiMaldivasMaliMaltaMarruecosMartinicaMauricioMauritaniaMayotteMéxicoMyanmarMicronesiaMoldaviaMónacoMongoliaMontserratMozambiqueNamibiaNauruNepalNicaraguaNígerNigeriaNiueNoruegaNueva CaledoniaNueva ZelandaOmánPakistánPalauPalestinaPanamáPapúa Nueva GuineaParaguayPerúPitcairnPolinesia FrancesaPoloniaPortugalPuerto RicoQatarReino UnidoRepública CentroafricanaRepública DominicanaReuniónRuandaRumaníaRusiaSáhara OccidentalSamoaSamoa AmericanaSan MarinoSaint Pierre y MiquelonSanta HelenaSaint Kitts y NevisSanta LucíaSanto Tomé y PríncipeSan Vicente y las GranadinasSenegalSerbiaSeychellesSierra LeonaSingapurSiriaSomaliaSri LankaSuazilandiaSudáfricaSudánSueciaSuizaSurinamTailandiaTaiwánTayikistánTanzaniaTerritorio Británico del Océano índicoTerritorios Australes FrancesesTimor OrientalTogoTokelauTongaTrinidad y TobagoTurkmenistánTúnezTurquíaTuvaluUcraniaUgandaUruguayUzbekistánVanuatuVenezuelaVietnamWallis y FutunaYemenZambiaZimbabueMontenegroPais Invalido
Datos de facturación diferentes a los de matriculación
Estoy de acuerdo con la Política de privacidad, Condiciones de matriculación y Protección de datos
Responsable Euroinnova Formacion S.L. Finalidad Información académica y comercial de nuestros servicios de enseñanza Legitimación Consentimiento del interesado Destinatarios Encargados del tratamiento para cumplir con las finalidades Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Tienes una BECA exclusiva para ti. Se consumirá el código disponible
más de descuento en por el cupón de bienvenida Euroinnova.
Tienes un % de descuento por la promoción solicitada de nuestro Plan de Becas.
Plan de estudios de Posgrado De Construccion
POSGRADO DE CONSTRUCCION. Con este Curso Online podrás adquirir las habilidades y competencias adecuadas para desarrollar tu carrera profesional de la forma mas rápida, cómoda y sencilla, sin salir de casa y además, al mejor precio. Contacta hoy mismo y solicita más información sin compromiso.
Hoy en día es necesaria la cualificación en el campo de la edificación y la construcción para optar a la concesión de un proyecto u obra. Para ser competente es imprescindible concretar, realizar el seguimiento y actualizar la planificación y el control de costes, y realizar el control de la documentación generada, en proyectos y obras de construcción, a lo largo de todas las fases del proceso y siguiendo las indicaciones establecidas. Gracias a la realización de este Postgrado en Planificación y Análisis de Proyectos de Construcción podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función y convertirse en un profesional del sector.
Los objetivos del presente Posgrado de Construcción son:
- Analizar los procesos de redacción de proyectos de construcción, clasificando la documentación e información que los compone e identificando a los agentes relacionados con su diseño y ejecución.
- Analizar las diferentes tipologías constructivas, precisando los espacios y elementos constructivos fundamentales de los que constan y aplicando criterios de dimensionamiento y medición.
Este Postgrado en Planificación y Análisis de Proyectos de Construcción le prepara para conocer a fondo el entorno de al construcción en relación con los aspectos fundamentales sobre la planificación de el proceso de ejecución de las obras, así como a analizar proyectos de este entorno.
El Postgrado en Planificación y Análisis de Proyectos de Construcción está dirigido a todos aquellos profesionales del sector que quieran seguir formándose en la materia, así como a personas que quieran dedicarse profesionalmente a este entorno.
Temario de Posgrado De Construccion
PARTE 1. GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y GESTIÓN
- El concepto de proyecto.
- Los aspectos del proyecto.
Las Características de un Proyecto.
Los fundamentos de la gestión de proyectos.
- Dirección y gestión de proyectos.
- ¿Qué es la gestión de proyectos?
- Condiciones de la gestión de proyectos.
- Errores frecuentes en la gestión de proyectos.
Las Condiciones de una Gestión Eficaz.
Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO
- ¿Qué es un proceso?
- Cómo se gestiona un proceso.
- Bases para la gestión de proyectos.
- Procedimientos de la gestión de proyectos como proceso.
Modelo de gestión de proyectos como proceso.
- Definición y organización del proyecto.
- Planificación del proyecto.
- Gestión de la ejecución del proyecto.
- Culminación del proyecto.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARCO DEL PROYECTO
Introducción al marco del proyecto.
La Organización: Modelos de Organización.
- El indicador social.
Recursos Orientados al Proyecto.
- Cartera de proyectos y prioridades.
- Un comienzo firme.
- Educación y formación.
- Gestores de proyecto competentes.
- Apoyo, consejo y preparación.
- Herramientas de apoyo.
- Informe de beneficios.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES INICIALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Fase de búsqueda de proyectos.
Selección de los mejores proyectos.
- Identificación de las oportunidades.
- Comparación de las oportunidades.
- Priorización y selección de las oportunidades.
- Detección de proyectos malos.
- Actualización y mejora en el proyecto.
Principiantes y Agentes Implicados en el Proyecto.
- Equipo gestor de la cartera.
- Grupo conductor del proyecto.
- El cliente, promotor o patrocinador.
- El gestor o director del proyecto.
- Componentes del equipo de trabajo.
- El contratista o proveedor.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Aspectos generales a tener en cuenta.
- Construcción del grafo de actividades (red del proyecto).
- Caso práctico resuelto.
- Topología de la red de proyecto.
- Determinismo frente a aleatoriedad en los tiempos de tarea.
- Criterio para determinar la duración de una actividad.
Extensiones de los Métodos PERT/CPM.
- De la programación de tiempos a la programación de recursos.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La fase de inicio del proyecto.
- Documento Inicial del Proyecto.
- La reunión de comienzo del proyecto.
- Los siete pasos fundamentales para un inicio satisfactorio.
Los mecanismos de integración.
Las normas de comportamiento.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROL DEL PROYECTO
Introducción al control del proyecto.
El Papel de la Comunicación.
- Informes, actas y libro de órdenes e incidencias.
- Contenido de la comunicación.
- Cerrar la comunicación.
Indicadores de Control de Gestión.
- Control de calidad.
- Control de los plazos.
- Control de los costes. Informe de beneficios y costes.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Introducción a la Gestión de la Calidad.
Gestión de la Calidad de Proyectos.
Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto.
- Planificación de la calidad del proyecto.
- Administrar la calidad del proyecto.
La Norma (ISO 10006/ UNE 66904:2003) Gestión de la Calidad en Proyectos.
- Características generales de la norma ISO 10006.
- Requisitos de la norma ISO 10006.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (GMA) EN PROYECTOS
La Gestión del Medio Ambiente. Definición y consideraciones generales
Identificación de las Políticas de Medioambiente.
La Gestión del Medioambiente en las Distintas Fases del Ciclo de Vida del Proyecto.
- La Gestión del Medioambiente en la fase de concepción.
- La GMA en la fase del desarrollo.
- La Gestión del Medio Ambiente en la fase de implementación.
La Gestión Medioambiental en la Fase Final.
Medios e Instrumentos para la GMA.
- Procedimientos de gestión.
- Reuniones de coordinación y seguimiento.
- El registro de actuaciones.
Planes de Emergencia y de Vigilancia Medioambiental.
UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN INFORMATIZADA DE PROYECTOS
Introducción a la Gestión Informatizada de Proyectos.
Los Gestores de Proyectos.
Aplicaciones de Software de Planificación y Gestión.
PARTE 2. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, GENERALIDADES
Obra de edificación y obra civil: clases y tipos de obras, funciones; elementos comunes entre obras de edificación y obra civil
Diferencia entre actividad y unidad de obra
Recursos: materiales, mano de obra, equipos
El Código Técnico de la Edificación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Clases de obras de edificación
Capítulos habituales en obras de edificación
Objetivos, métodos de ejecución según función, medios empleados, sistemas constructivos y/o tipo de material
Unidades de obra y de medición
Actividades y relaciones temporales
Recursos y rendimientos: bases de datos en construcción
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE OBRA CIVIL, OBRAS DE URBANIZACIÓN
Clases de obra civil. Obras de urbanización
Estructuras de desglose en obras de urbanización
Capítulos habituales en obras de urbanización
Objetivos, métodos de ejecución según función, medios empleados, sistemas constructivos y/o tipo de material
Unidades de obra y de medición
Actividades y relaciones temporales
Recursos y rendimientos: bases de datos en construcción
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DESACTIVACIÓN
Contratación de proyectos de construcción
Etapas del proceso de desactivación
Relación con la fase de ejecución
El Programa de Desactivación: estructuras de desglose y actividades
UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PLANIFICACIÓN EN FASES DE EJECUCIÓN Y DESACTIVACIÓN
Codificación de actividades y cálculo de Programas de Desactivación de proyectos y obras
Codificación de actividades y cálculo de Programas de Ejecución en obras de edificación y urbanización
Titulación de Posgrado De Construccion
Amplía tu formación con este Curso Online y recibe una Doble Titulación:
Titulación de Postgrado en Planificación y Análisis de Proyectos de Construcción con 200 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL.
Titulación Universitaria en Gestión de Proyectos de Construcción con 6 Créditos Universitarios ECTS expedida por la Universidad Antonio de Nebrija. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
Opiniones de nuestros alumnos
Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova
Nuestros alumnos opinan sobre el Postgrado Online Postgrado en Planificacion y Analisis de Proyectos de Construccion + Titulacion Universitaria
Opinión sobre el Postgrado en Planificacion y Analisis de Proyectos de Construccion + Titulacion Universitaria
Ha sido muy buena la experiencia realizando este posgrado de construcción ya que está muy completo y la metodología online es muy cómoda.
Opinión sobre el Postgrado en Planificacion y Analisis de Proyectos de Construccion + Titulacion Universitaria
Me ha dado la oportunidad de ampliar mis salidas laborales y ahora estoy trabajando en este sector.
Opinión sobre el Postgrado en Planificacion y Analisis de Proyectos de Construccion + Titulacion Universitaria
Me ha gustado mucho el trato con los tutores, en general todo muy bien.
Opinión sobre el Postgrado en Planificacion y Analisis de Proyectos de Construccion + Titulacion Universitaria
El temario está muy completo.
Opinión sobre el Postgrado en Planificacion y Analisis de Proyectos de Construccion + Titulacion Universitaria
Me ha parecido muy buen curso.
* Todas las opiniones sobre el Postgrado Online Postgrado en Planificacion y Analisis de Proyectos de Construccion + Titulacion Universitaria, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
CURSO UF0649: Curso UF0649 Seguimiento de la Planificacion de Proyectos y Obras de Construccion
CURSO UF0309: Curso UF0309 Analisis de Proyectos de Construccion
POSGRADO COORDINADOR PRL SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN: Postgrado de Coordinador de PRL, Seguridad y Salud en Construcción (Triple Titulación + Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS...
EOCO0109 CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: CURSO EOCO0109 Control de Proyectos y Obras de Construcción
Claustro docente de Posgrado De Construccion
Ana Belén Salinas Lozano
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Psicopedagogía, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Maestro-Especialidad de Educación Primaria
Formación Profesional de Grado Superior - Diseño y producción editorial
Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Ciencias del Trabajo, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Diplomado en Turismo
7 razones para realizar el Posgrado De Construccion
Más de 20 años de experiencia en la formación online.
Más de 300.000 alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales.
Alumnos de los 5 continentes.
25% de alumnado internacional.
Las cifras nos avalan
Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.
Euroinnova cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.
Aprendizaje para la vida real
Con esta estrategia pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.
Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.
Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001, 14001 y 27001.
Contamos con el sello de Confianza Online y colaboramos con las Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.
Disponemos de Bolsa de Empleo propia con diferentes ofertas de trabajo, y facilitamos la realización de prácticas de empresa a nuestro alumnado.
En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por más de 300 profesionales. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.
Somos distribuidores de formación
Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión, Euroinnova incluye dentro de su organización una editorial y una imprenta digital industrial.
Financiación 100% sin intereses
Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Euroinnova.
Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.
Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método EUROINNOVA, ofrecemos una beca del 20% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.
Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.
La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.
* Becas aplicables solamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es
* Becas no acumulables entre sí.
* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es
Materiales entregados con el Posgrado De Construccion
Con su Postgrado Online recibirá los siguientes materiales didácticos:
Manual del Postgrado Onpne: Planificación de la Fase de Ejecución de las Obras de Construcción
Manual del Postgrado Onpne: Gestión de Proyectos de Construcción
Postgrado Onpne en formato SCORM: Planificación de la Fase de Ejecución de las Obras de Construcción
Postgrado Onpne en formato SCORM: Gestión de Proyectos de Construcción
Dossier completo Oferta Formativa
¿En qué consiste la gestión de proyectos de construcción?
La gestión de proyectos de construcción es una forma de planificar, organizar, e implementar el trabajo que se ha hecho en un lugar dedicado a la construcción de algo concreto. Los profesionales de este sector cuentan con conocimientos específicos de las actividades de tipo administrativo y de supervisión que tienen que ver con la construcción. Normalmente, estos expertos son contratados por empresas constructoras, particulares o por agencias del gobierno para que asesoren e intervengan en la planificación de un nuevo edificio o estructura.
Funciones principales que realizan estos profesionales:
Saben identificar dónde es mejor construir algo.
Realizan cálculos a modo de estimación sobre el coste que va a suponer el proyecto.
Conocen cuánto tiempo llevará la realización de la estructura y tratarán de gestionarlo de la mejor manera posible.
Realizan una estimación sobre el número de trabajadores que se va a necesitar para llevar a cabo el proyecto.
También determina qué materiales hay que utilizar y cuáles son mejores en lugar de otros.
Deben ser capaces de organizar a todo el equipo y de ocuparse del envío de materiales de construcción a un lugar de trabajo.
Se relacionan por tanto con otro tipo de profesionales como ingenieros civiles, propietarios particulares o supervisores del proyecto.
Debe supervisar que todos los miembros del equipo estén realizando su trabajo correctamente y sigan el plan establecido previamente.
Tendrá que ir adaptando el presupuesto en función de cómo vaya la obra y de la evolución que se tenga a lo largo de la construcción.
Tendrá que conocer y que tener en cuenta los aspectos legales en todo momento que determinarán qué se puede hacer y qué no.
Visitar de forma frecuente el lugar de la construcción y evaluar el progreso.
Establecer horarios y ayudar en los imprevistos que puedan surgir.
Revisa cómo ha quedado el trabajo final y si se han cumplido los objetivos económicos establecidos al principio. Analiza los éxitos y las deficiencias para mejorar de cara al futuro.
Realiza por tanto informes sobre el proyecto y los envía a las instituciones necesarias para temas de financiación.
Fases de los proyectos de construcción:
Ante proyecto: Comprende todas las estimaciones y evaluaciones que se hacen antes de iniciar el proyecto.
Ingeniería: Esta fase consiste en determinar cuál va a ser el desarrollo del proyecto en términos de planificación, programación, control de costos y seguridad.
Abastecimiento: Está referida a la compra y el aprovisionamiento de materiales, logística, contratación de personal, controles de calidad y actividades administrativas.
Construcción: Debe tenerse en cuenta la normativa que se aplica en cada caso. Es la fase de ejecución y la más importante. Aquí habrá que tener en cuenta otra serie de etapas como son: Cierre del área, Limpieza y nivelación del terreno, Implantación de la estructura o esqueleto de la obra, instalaciones auxiliares, aislamiento e impermeabilización y acabado y cierre de la obra.
Puesta en marcha: Aquí se recogen todas las etapas anteriores y se llevan a cabo las adaptaciones necesarias para cumplir debidamente con las expectativas del cliente.
Mantenimiento: Después de haber completado todos los procesos, en algunos casos las empresas constructoras tienen que seguir dando algunos servicios como son los de: mantenimiento, gestión de las instalaciones o mejorar el rendimiento del proyecto.
¿Qué vas a aprender en este Curso en Posgrado de Construcción Online?
Este Posgrado de Construcción se divide en 2 partes principales compuestas a su vez por varias unidades didácticas cada una:
La primera va sobre Gestión de Proyectos de Construcción. Aquí encontrarás todos los conocimientos necesarios sobre el tema, los procesos que hay que llevar a cabo, el marco del proyecto, las fases por las que hay que comenzar a gestionar o las técnicas de programación y planificación que existen. También aprenderás a ejecutar y controlar el proyecto, a vigilar la calidad del mismo, a saber cómo hay que tener en cuenta el medioambiente en este ámbito y a la gestión informatizada de proyectos.
La segunda abordará temas sobre Planificación de la fase de Ejecución de las Obras de Construcción. Aquí conocerás cuáles son las generalidades de las obras de construcción y cómo se deben planificar correctamente las obras de edificación y las obras civiles o de urbanización. Además, adquirirás conocimientos sobre la planificación de la fase de desactivación y podrás saber cuáles son las aplicaciones informáticas que se utilizan tanto en la fase de ejecución como en la de desactivación.
Además, podrás estudiar este curso de una manera totalmente online que te aportará la flexibilidad que necesitas.
Si entras en nuestra web podrás obtener toda esta información sobre el Curso en Posgrado de Construcción de una manera mucho más detallada. Además, encontrarás formaciones complementarias que merece la pena cursar. Así, tendrás la oportunidad de ampliar tus salidas laborales y darle a tu carrera el impulso que merece.
Si tienes cualquier consulta no dudes en llamarnos y te atenderemos lo antes posible ¡Te esperamos!
Preguntas al director académico sobre Posgrado De Construccion
¿Tengo que cumplir algún horario para la realización del posgrado de construcción?
¡Hola! la respuesta es no. Precisamente, una de las ventajas de hacer el curso de posgrado de construcción online es la flexibilidad de horarios y la posibilidad de organizarte como prefieras.
Tengo claro hacer este curso, ¿puedo inscribirme telefónicamente?
¡Hola! Sí, puedes llamar gratuitamente a nuestro teléfono o rellenar el formulario de contacto que hay en la web y nos pondremos en contacto contigo.
¿Los diplomas se envían a mi dirección postal o son descargables?
Hola. Sí, efectivamente, los diplomas se envía a la dirección postal.
Tengo claro hacer este curso en posgrado de construcción, ¿puedo inscribirme telefónicamente?
¡Hola! Sí, puedes llamar gratuitamente a nuestro teléfono o rellenar el formulario de contacto que hay en la web y nos pondremos en contacto contigo.
Construir tiene un precio: Certificaciones de Obra
Elaborar un presupuesto para una obra es una labor compleja, ya que, intervienen multitud de profesionales y la rodean multitud de aspectos como...
¿Sabes qué es la ingeniería civil? ¡Infórmate aquí!
La ingeniería civil representa un rol importante en la sociedad, ya que ayuda a que la misma siga avanzando. Debido a que, permite...
Ingeniería aeroespacial: nivel experto
¿Te gustaría convertirte en todo un profesional especializado en Ingeniería aeroespacial? ¿No sabes que máster estudiar? Antes de nada, es importante prestarle atención a una...
Ver todos los blogs
Llámanos gratis al 900 831 200
POSGRADO DE CONSTRUCCIÓN : Postgrado en Planificación y Análisis de Proyectos de Construcción + Titulación Universi...