da sv sv da da da da en sv nl da en ca de sl da da nb da da da da da tr da en da da de da da da da en da da sv da en id nb da da da sv sv da da da da nl en da da sv sv da da da tr tr nb da nb da sv nb nb da da sv en sv da de nl sv nl da sv da da en da da da ru en sv de da fr sv da da de da de sv da da da da da sv da da da da da da da da da en da da sv da en id nb da da da sv sv da da da da nl en da da sv sv da da da tr tr nb da nb da sv nb nb da da sv en sv da de nl sv da da en nn da da da da de da da de da da de da da da da en da da en da da da da en da da da da en da da da en da da da da en da da da sv en da en da sv en
Sådan sparer du på vandet
Hvad skal du foretage dig, når Forsyningen separatkloakerer i dit område
Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II
Kloakering Landlystvej, Hovedgaden og Krobakken
Kun 3 ting i dit toilet
Jan Kjær er blevet ansat som ny …
TOTALAFSPÆRRING AF THISTEDVEJ D. …
Der kan indberettes måleraflæsning…
Hvad skal du foretage dig, når Forsyningen separatkloakerer i dit område
Lokal afledning af regnvand
Kloakseparering Østergade m.fl., Aabybro
Kloakseparering Skipper Clements Vej
Kloakseparering Aaby Sdr. Gade
Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II
Kloakering Landlystvej, Hovedgaden og Krobakken
Kun 3 ting i dit toilet
Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.
Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.
Etape 3-5 (udføres i 2021-2023)
Etape 3-5 omfatter kloakarbejde i Aalborgvej og Thistedvej (statsvejen gennem Halvrimmen) samt Engdraget, Violvej, Gl Kongevej, Mælkevej, Banevej, Bryggerivej og Lyngvej.
Kloakarbejdet i statsvejen udføres i vejens nordside, og trafikken afvikles med signalregulering i vejens sydside. Grundet trange pladsforhold ombygges og inddrages cykelstien i vejens sydside midlertidigt som en del af kørebanen.
Der er udsendt brev til alle direkte berørte husejere med information om projektet. Brevet ses her: Brev til ejere på etape 3-5.
Der er nedenstående VEJLEDENDE overordnede tidsplan for arbejdet.
Marts-december: Gravearbejde i Engdraget og Aalborgvej samt dele af Bryggerivej og Banevej.
Oktober-december: Sætning af nye pumpestationer på Thistedvej 74 og p-pladsen ved Lyngvej.
Januar-april: Gravearbejde i dele af Lyngvej i det omfang vejret tillader det. Fortovsarbejder udføres efter den angivne periode.
Marts-december: Gravearbejde i Thistedvej. Arbejdet starter ved Nr Øksevej og bevæger sig mod vest.
Januar-december 2023: Gravearbejde på Violvej, Gl Kongevej, Mælkevej og evt. færdiggørelse af Lyngvej.
Flere veje kan udføres samtidig, og enkelte veje kan fremrykkes til 2022, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.
Sommer: Udlægning af asfaltslidlag på de berørte arealer på Aalborgvej og Thistedvej.
Afhængig af bl.a. vejrlig og arbejdets fremdrift, forventes de sidste belægningsarbejder senest afsluttet i april 2024. Asfaltslidlag på kommunale veje udføres i sommeren 2024.
I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S.
Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.
Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019
Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019
Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.
Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019
Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019
Du kan se analysen vedr. statsvejsarbejderne her: Analyse vedr. kloakering i statsvejen
Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juni 2020 kl. 18.30 i ØAH Hallen.
Du kan se præsentationen her: Borgermøde 17.06.2020
Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 17.06.2020
Hvem kan jeg kontakte
Det pågående anlægsarbejde udføres af HMC Byg & Anlæg A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:
Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17
Udenfor normal arbejdstid og i ferier (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08
For drøftelse af projektet kan du inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning:
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
Tlf. 72 57 99 27 / 41 91 19 27
Døgnåben vagttelefon (Jammerbugt Forsyning) - tlf. 72578920
Jammerbugt Forsyning A/S  |   www.jfas.dk  |  Lundbakvej 5  |  9490 Pandrup  |  Tlf. 72 57 99 20  |   administration@jfas.dk
Design: Kong Gulerod Reklamebureau | Web: Simsoft