hu fr pt hu hu es hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu es hu hu hu hu hu hu hu hu hu de hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu es hu hu hu hu hu hu hu hu hu de hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu es es tr en en es hu hu hu hu fr hu hu pt hu de de hu hu eo cs hu sv fi hu hu hu de hu hu hu hu hu de hu hu hu es en en hu hu en hu hu en hu hu en hu hu hu hu en hu hu
Ütemterv napelem rendszer telepítéséhez - Gershoj Energia
Facebook Instagram Youtube Linkedin Soundcloud
Személyre szabott tervezés és mérés
Napelem rendszer tervezéstől a kivitelezésig
A napelem rendszerek működése
Főoldal / Napelem kisokos / Ütemterv napelem rendszer telepítéséhez
Ütemterv napelem rendszer telepítéséhez
Ahhoz, hogy megfelelően működjön napelemes rendszere egy többlépcsős folyamaton kell végigjutni az ajánlattól a telepítésen át a nyomonkövetésig. Célunk, hogy ezen a folyamaton a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kísérjünk át minden ügyfelünk.
1. nap: Indikatív ajánlat, konzultáció az ügyféllel
Első lépésben az Ön érdeklődése alapján (kalkulátor kitöltés, telefonos kapcsolatfelvétel) tájékoztató árajánlatot küldünk Önnek a megadott email címére. Ezt indikatív ajánlatnak hívjuk. Kérjük, amennyiben nem találja postaládájában az ajánlatot, nézze meg levélszemét mappáját is.
Minden ház különbözik a másiktól, ezért nincs két egyforma napelem rendszer. Mi az Ön otthonára és energia igényeire szabott kiserőművet kívánjuk megvalósítani, ezért a személyes beszélgetést az Ön otthona energetikai igényeinek felmérésével kezdjük. Szükségünk lesz a telepítési helyszín és a fogyasztás adataira. Műholdas képek segítségével is ellenőrizzük, hogy a napelemek felszerelhetőek‐e házának tetőzetére. Ezek után helyszíni felmérést is biztosítunk, ahol a mérnöki tervezéshez szükséges pontos adatokat vesszük fel.
2. nap: Szerződéskötés, első részlet befizetése, rendszer tervezés
A napelem telepítéséről szóló szerződés megkötése után, a megvalósítandó rendszer első részletének megfizetését követően mérnökeink megtervezik és az áramszolgáltatóval jóváhagyatják az áramtermelő rendszert. Ez utóbbi időtartama szolgáltató függő.
3-30. nap: Engedélyeztetés az áramszolgáltatóval, második részlet befizetése
A napelemek építési engedély nélkül telepíthetőek. Az áramszolgáltató hálózatához való csatlakozás egy igénybejelentő lap kitöltésével kezdeményezhető, aminek befogadása után a szolgáltató meghatározza a csatlakozás műszaki feltételeit, valamint azt, hogy milyen tartalmú és részletességű csatlakozási dokumentáció elkészítése szükséges (a fentiek az 50kW alatti teljesítményű, háztartási méretű kiserőművekre vonatkoznak).
Igénybejelentés termelő által (ki, hol, mekkora teljesítményt, milyen eszközökkel)
Előzetes tájékoztató levél elosztói engedély (hálózat‐topológia leírása és vizsgálat eredménye)
Csatlakozási tervdokumentáció termelő tervezője által (részletesen leírva a hely, az erőmű eszközei, a védelmi berendezések és beállítási értékek, a tulajdoni viszony és határ, termelői és forgalmazói nyilatkozatok, közüzemi szerződés másolata)
Terv véleményezése (esetleges hiánypótlási igény)
Mérőcsere, beüzemelési ellenőrző mérések lefolytatása
Szerződéskötések a termelt energia átvételére
31-45. nap: Rendszer szerelés
Tapasztalt szerelőink felhelyezik a napelemeket az épület tetejére, valamint felszerelnek és csatlakoztatnak minden szükséges berendezést. A telepítés során szakembereink vezetik a projektet és felügyelik a minőségi kivitelezést.
46-60. nap: Új szerződés kötés az energiaszolgáltatóval
Az elszámolás éves elszámolási időszak alapján történik. A helyben el nem fogyasztott termelt villamos energia mérés után bekerül a villamos energiarendszerbe, ahonnan az elszámolási időszakon belül bármikor visszavehető. Éves szinten a fogyasztáshoz illesztett termelői kapacitás termelt/fogyasztott energiái kiegyenlítődhetnek. A csatlakozásnak nincs költsége, ha a rendelkezésre álló teljesítményig épül be a termelőkapacitás. Ilyen esetben hálózatfejlesztésre nincs szükség, így csatlakozási díj fizetési kötelezettség sem keletkezik. A fogyasztást meghaladó termelés esetén a többlet villamos energia bekerül villamos hálózatba.
61-90. nap: Napelem rendszer aktiválás
A szolgáltató felszereli a kétirányú mérésre alkalmas fogyasztásmérőt (ad-vesz óra). Erre a készrejelentést követően 30 napja van. A tulajdonos háztartási kiserőműve saját, „zöld”elektromos áramot termel. Önnek nincs más dolga, mint figyelni a napsütést és a termelési adatokat.
* A határidőket illetően az áramszolgáltató engedélyezési folyamata, az adatszolgáltatás késedelmes, pontatlan teljesítése, telepítésre alkalmatlan időjárási tényezők miatt több hét, hónap csúszás előfordulhat. A fent vázolt 2 hónapos engedélyeztetési folyamat a legideálisabb időintervallumot vetíti elő!
Mindent megteszünk azért, hogy Önnek a lehető leghamarabb működő, termelő napelem rendszere legyen.
Az Ön sikere a mi érdekünk!
Kalkulálja ki az Ön napelem rendszerének egyedi méretét!
Tetszett a cikk? Ossza meg másokkal is!
+36 30 894 6152
Egyéni kérdések és kérések esetén forduljon hozzánk!
Ady Endre u. 13
H-2890 Tata, Ady Endre u. 13.
Tel: +36 30 894 6152
Facebook Instagram Youtube Linkedin Soundcloud
Copyright © 2021, Gershoj Energia. All rights reserved.
Development & Template System: www.darkfirewebstudio.hu
A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk.
Close GDPR Cookie Banner
Elfogadom Elutasítom Beállítások Close GDPR Cookie Banner
Close GDPR Cookie Settings
Gershoj Energia  GDPR Cookie Compliance
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Enable or Disable Cookies
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.
Összes engedélyezése Összes elutasítása Változtatások mentése