is is is is is is sv sk is is cs is is en is is is is is is is is ceb is is is is is is is gl is is is is is is sv is is is is is is is is is is is is is is is is is is nb is is is pl is is lt is is sk is is is is vi is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is hbs_lat is en is is is is sk is de is is en is is is is is es is is is is is sv sk is is cs is is en is is is is is is is is ceb is is is is is is is gl is is is is is is sv is is is is is is is is is is is is is is is is is is nb is is is pl is is lt is is sk is is is is vi is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is hbs_lat is en is is is is sk is de is is en is is is is is es is is is is is is is is is gl is nb is is is is sv sv war is cs is is en is is is en is en is is en en en fi fr fr is is is is sk en en is en en is is is cs is is is is is is is is is is is is en is is is en is en en fi de is en is en is tr is en is tr nl is is ca is hu is et is de is en is tr is is is lt is de is is is is is is pt en is is is en is is is en is fr ceb is is az is sv is sv de is is is is is is is is sv sk is is cs is is en is is is is is is is is ceb is is is is is is is gl is is is is is is sv is is is is is is is is is is is is is is is is is is nb is is is pl is is lt is is sk is is is is vi is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is is hbs_lat is en is is is is sk is de is is en is is is is is es
Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur | Reykjavíkurborg
Tunnur - hirða við heimili
Þjónusta frá A til Ö
Fundir borgarstjórnar - fundargögn og upptökur
Aðrar nefndir ráð og stjórnir
Lög, reglugerðir, samþykktir og stefnumörkun
Tunnur - hirða við heimili
Þjónusta frá A til Ö
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Fundir borgarstjórnar - fundargögn og upptökur
Fundir borgarráðs ásamt fundagögnum
Aðrar nefndir ráð og stjórnir
Svið, skrifstofur og stofnanir
Innkaup / Regluverk / Skipurit
Lög, reglugerðir, samþykktir og stefnumörkun
Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur
Byggð verður viðbygging og útilaugasvæði við Sundhöllina í Reykjavík.
Inngangur og aðkoma frá Barónsstíg
Jarðvinna við viðbyggingu Sundhallarinnar. Maí 2015.
Uppsteypa tæknikjallara og sundlaugarkers. Febrúar 2016
Uppsteypa tæknikjallara og sundlaugarkers. Janúar 2016
Útistigi niður á sundlaugasvæði og að útiskýli
Um er að ræða viðbyggingu við eina af þekktari byggingum landsins og um leið þá byggingu sem margir telja eina þá bestu frá hendi Guðjóns Samúelssonar.
Viðbygging er 1.140 m² tveggja hæða frambygging við Baróns-stíg og lágbygging sem liggur hornrétt frá henni meðfram suðurlóðarmörkum. Neðri hæð frambyggingar er niðurgrafin við Barónsstíg. Aðalinngangur er næst tengibyggingu. Byggingar meðfram suður-lóðarmörkum mynda, ásamt eldri byggingu og veggjum, skjólgott laugasvæði.
Nýr stigi og lyfta í suðausturhorni núverandi húss tengir innilaug og útilaugarsvæði . Þar verður einnig varðturn með útsýni yfir laugina. Sundlaugarsvæðið er um 750 m². Þar er 25m laug, heitir pottar, kaldur pottur og vaðlaug. Stærð lóðar er um 3.484 m².
Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur v/Barónsstíg er byggð eftir vinningstillögu VA Arkitekta ehf í kjölfar hönnunarsamkeppni sem haldin var árið 2013, ásamt aðlögun að eldra húsi.
Júní 2017. Unnið er við flísalagnir á heitum og köldum pottum og vaðlaug, verið að fúga á milli flísa. Verið að undirbúa laugaker fyrir flísalögn. Unnið við terrassó á neðri hæð vibyggingar og flísalögn á sturtum og búningsklefum kvenna. Malbikun bílastæða á austur hluta lóðar í gangi og frágangi vagtturns inni. Nýmálun inni hafin.
Apríl 2017  Lokið er við uppsteypu viðbyggingar og frágangi að mestu að utan. Stjórnun og rekstur verktakasamninga varðandi innanhússfrágang viðbyggingar er unnið með Ístaki og  felst verkefnið í því að reka verksamninga við verktaka og efnissala.
Helstu verk í gangi eru pípuagnir, sundlaugakerfi, loftræsing,  raflagnir og smáspennukerfi , innréttingar, gólffrágangur,  múrverk, flísalagnir, stálsmíði, frágangur lóðar o.fl. Verðfyrirspurn varðandi nýmálun inni verður opnuð í lok apríl
Ágúst 2016  Lokið er við uppsteypu viðbyggingar og unnið að fágangi hennar úti.Stjórnun og rekstur verktakasamninga varðandi innanhússfrágang viðbyggingar er unnið með Ístaki og  felst verkefnið í því að reka verksamninga við verktaka og efnissala sem gerðir eru.  Helstu samningar sem eru gerðir eru vegna  pípuagna, sundlaugakerfis, loftræsingar,  raflagna og smáspennukerfis , innréttinga, málunar,  gólffrágangs,  múrverks o.fl.  Verkkaupi sér um undirbúning og gerð útboðs- og samningsgagna í samráði við verktaka. Þegar sundlaugakerfi, múrverk og flísalagnir voru boðin út í vor reyndust tilboð verulega hærri en kostnaðaráætlun og jafnvel bárust engin boð i hluta pípulagna. Ákveðið var að fresta hluta verkþátta til haustsins og sjá til hvernig málin þróuðust. Hönnun - Verið að hanna frágang lóðar og ýmssa frágangsnluti eins og handrið á stiga o.fl.
Júlí 2016 Ólgupottur var steyptur þann 6.7. s.l. og plata yfir tæknikjallara. Stigar og tröppur í undirbúningi.Frárennslislagnir sunnan og austan við nýbyggingu verða lagðar eftir helgi.Múrverk hafið, lokun kónagata og slípun undir múrkerfi.Undirbúningur og mælingar fyrir gluggaísetningar hafin.
Júní 2016 Plata yfir útiklefum steypt. Portveggir og þakkantur á þjónustubyggingu steyptir. Þjónustubygging uppsteypt.Verið að steypa upp veggi í kringum inngang í eldra húsi austanmegin. Jöfnunartankar uppsteyptir í tæknikjallara.Unnið við plötu yfir laugarsvæði, ólgupott og veggi meðfram laugarsvæði.Múrverk utanhúss og ísetningar glugga hefjast í þessum mánuði.
Apríl 2016  Allir veggir á 1.hæð (efri hæð) þjónustubyggingar hafa verið steyptir.Verið að koma fyrir innstreymislögnum undir plötu sundlaugar.
Unnið við skjólvegg við kaldapott. Verið að slá upp veggjum í útiklefum.og upp fyrir þakplötu 1.hæðar í þjónustubyggingu. Búið að fylla að húsi Barónstígsmegin.
Mars 2016 Laugerker var steypt s.l. mánudag.og fyrstu sjónsteypuveggir í þjónstubyggingu. Einnig var kaldipottur steyptur.
Vaðlaug, járn og mót tilbúin fyrir steypu, verið að koma fyrir innsteyptum búnaði.Undirstöður fyrir ólgupott hafa verið steyptar.
Febrúar 2016 Unnið er við uppsteypu tæknirýmis og sundlaugarkers.
Ágúst  2015 Jarðvinnu við undirstöður viðbyggingar er lokið. Samið hefur verið við Ístak ehf um uppsteypu og stýriverktöku mannvirkisins.
Unnið er að hönnun og miðað er við að fá umhverfisvottun á bygginguna.
VA, vinnustofa arkitekta, hafa lokið um 90% af heildarhönnun arkitekta og Verkís um 80% af sinni hönnun.
Þann 13. febrúar  2015 heimilaði borgarráð að auglýsa útboð í aðstöðu og jarðvinnu. Unnið er við jarðvinnu og verður henni lokið í byrjun júní. Valdir hafa verið verktakar í lokað útboð og verða tilboð í uppsteypu og frágang úti opnuð um miðjan júní 2015.
Kostnaðaráætlun er í milljónum króna
Breytingar og endurbætur á eldra húsnæði
Verkefnisstjóri hönnunar og áætlanagerðar:
Jarðvinna: Karína ehf - Uppsteypa og stýriverktaka: Ístak hf -
VA arkitektar - Verkís
Jón Halldór Jónasson, upplýsingafulltrúi
Samkeppni - Sundhöll Reykjavíkur
Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur
Þarfnast þessi síða lagfæringar?
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri sem varðar innihald síðunnar: *
Reikningsdæmi * 20 + 0 =
Láttu vita um það sem þarf að lagfæra.
Þjónustuverið er opið frá 8:20-16:15 alla virka daga
Þjónustuverið er opið frá 8:20-16:15 alla virka daga
Borgartún 12-14, 105 Reykjavik Opið alla daga frá kl. 08:20-16:15
Teikningaafgreiðsla: mánudag – föstudag 08:20 – 16:00
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík Opið mánudag - föstudag 08:00-20:00
Tunnur - hirða við heimili
Garðar og græn svæði
Þjónusta frá A til Ö
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Fundir borgarstjórnar - fundargögn og upptökur
Fundir borgarráðs ásamt fundagögnum
Aðrar nefndir ráð og stjórnir
Svið, skrifstofur og stofnanir
Innkaup / Regluverk / Skipurit
Lög, reglugerðir, samþykktir og stefnumörkun