_PortalAdmin_Uploads_Content_FastAccess_364904d86232.docx
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilerin, lisanslarına derç edilecek referans süreleri belirleyen 20/11/2008 tarihli ve 1855 sayılı Kurul Kararı, 18/1/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul Kararı ile yeniden belirlenmiştir.
Üretim tesislerinin, tesis tamamlanma süreleri ile ilgili olarak dikkate alınacak hususlar aşağıda açıklanmıştır:
Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilerin, lisans başvurusunda Kuruma sunacakları termin programının oluşturulmasında 18/1/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul Kararı belirlenen esaslar dikkate alınacaktır. Tesis tamamlanma süreleri ile ilgili olarak Kurumumuzca yapılan/yapılacak değerlendirmelerde 18/1/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen süreler esas alınır.
Tesis tamamlanma süresi kapsamında inşaat öncesi dönemin belirlenmesinde yerli veya ithal linyit ve taşkömürü yakıtlı termik üretim tesisleri ile rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri için 30 (otuz) ay, diğer üretim tesisleri için 22 (yirmiiki) ay referans süre olarak dikkate alınır.
Üretim tesisleri için lisanslara derç edilecek inşaat süresine ilişkin süreler tekrar belirlenmiş olup 18/1/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul Kararı ekindeki tabloda yer almaktadır.
18/1/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul Kararından önce lisans almış tüzel kişilerin yeni verilen sürelerin lisanslarına derc edilmesini talep etmesi halinde, Kurumumuza tadil başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
Daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından süre uzatımı uygun bulunmuş ve bu çerçevede üretim lisansı tadil edilmiş olan tüzel kişilerin Kurumumuza tadil başvurusunda bulunması halinde de inşaat öncesi döneme ve inşaat dönemine ilişkin sürelerin her birinin 6 (altı) ay uzatılması mümkündür.
Tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, lisansa konu tesis için öngörülmüş güncel lisans alma bedeli kadar tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır.
Karar ve ekinde yer alan referans süreler içerisinde kalan taleplerin uygun bulunmasına ve tadil işlemlerinin lisanslarına derç edilmesi hususunda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı yetkilendirilmiştir. Bu süreleri aşan taleplerin olması halinde konu Kurul Kararı ile sonuca bağlanacaktır.
İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
18/1/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul Kararı
TESİS TAMAMLANMA TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE REFERANS ALINACAK SÜRELER
Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilerin, lisans başvurusunda Kuruma sunacakları termin programının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.
1. Tesis tamamlanma süresi kapsamında inşaat öncesi dönemin belirlenmesinde yerli veya ithal linyit ve taşkömürü yakıtlı termik üretim tesisleri ile rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri için 30 (otuz) ay, diğer üretim tesisleri için 22 (yirmiiki) ay referans süre olarak dikkate alınır. İnşaat öncesi dönem için talep edilen sürenin uygunluğu, kamulaştırma ihtiyacı, tesis kurulması planlanan yerin mevcut imar durumu, imar tadilatı yapılıp yapılamayacağı, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde taşınmazın statüsünde tadilat yapılıp yapılamayacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Bu inceleme neticesinde, referans sürelerden fazla bir süre öngörülerek Kurulun onayına sunulabilir.
2. Üretim tesisleri için lisanslara derç edilecek inşaat süresine esas olmak üzere aşağıdaki referans süreler esas alınır.
I. Termik Üretim Tesisleri:
[l]Kombine çevrim kombinasyonundan oluştuğu halde, kazan ve/veya buhar türbininden ara buhar alınması yoluyla kojenerasyon olarak da hizmet vermesi planlanan üretim tesisleri için kombine çevrim üretim tesislerine uygulanan süreler esas alınır.
II. Hidroelektrik Üretim Tesisleri:
[2] Akarsulardaki ardışık rezervuarlar arasında veya deniz suyu kullanılmak suretiyle yapılacak “pompaj depolamalı HES”ler için rezervuarlı üretim tesislerine uygulanan süreler esas alınır.
III. Diğer Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Üretim Tesisleri:
3. İlgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen çalışılamayan günler çizelgesi göz önünde bulundurularak yukarıdaki referans sürelerden farklı süreler öngörülerek Kurulun onayına sunulabilir.
Üretim Tesisi Tipi | Kurulu Güç (P) Aralığı (MW) | İnşaat Süresi (Ay)
Basit Çevrim Motor | P≤10 18
Basit Çevrim Motor 10<P≤50 21
Basit Çevrim Motor 50<P≤100 24
Basit Çevrim Motor 100<P 30
Basit Çevrim Gaz Türbini | P≤10 21
Basit Çevrim Gaz Türbini 10<P≤50 27
Basit Çevrim Gaz Türbini 50<P≤250 30
Basit Çevrim Gaz Türbini 250<P≤500 36
Basit Çevrim Gaz Türbini 500<P 42
Kojenerasyon
(Katı/Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | P≤10 24
Kojenerasyon
(Katı/Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 10<P≤50 30
Kojenerasyon
(Katı/Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 50<P≤250 36
Kojenerasyon
(Katı/Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 250<P≤500 42
Kojenerasyon
(Katı/Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 500<P 48
Kombine Çevrim [1]
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | P≤50 38
Kombine Çevrim [1]
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 50<P≤250 42
Kombine Çevrim [1]
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 250<P≤500 48
Kombine Çevrim [1]
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 500<P 54
Konvansiyonel
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | P≤50 38
Konvansiyonel
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 50<P≤250 42
Konvansiyonel
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 250<P≤500 46
Konvansiyonel
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler) | 500<P 54
Akışkan Yatak, Konvansiyonel, Süper Kritik PC
(Katı/Fosil/Yakıt Tesisler) | P≤50 38
Akışkan Yatak, Konvansiyonel, Süper Kritik PC
(Katı/Fosil/Yakıt Tesisler) | 50<P≤250 44
Akışkan Yatak, Konvansiyonel, Süper Kritik PC
(Katı/Fosil/Yakıt Tesisler) | 250<P≤500 54
Akışkan Yatak, Konvansiyonel, Süper Kritik PC
(Katı/Fosil/Yakıt Tesisler) | 500<P 66
Üretim Tesisi Tipi | Kurulu Güç (P) Aralığı (MW) | İnşaat Süresi (Ay)
Kanal Tipi | P≤50 38
Kanal Tipi 50<P≤100 44
Kanal Tipi 100<P 60
Üretim Tesisi Tipi | Gövde Hacmi [Vg(m3)] | İnşaat Süresi (Ay)
Rezervuarlı [2] | Vg≤1.000.000 42
Rezervuarlı [2] | 1.000.000<Vg≤5.000.000 54
Rezervuarlı [2] | 5.000.000<Vg ≤7.500.000 60
Rezervuarlı [2] | 7.500.000<Vg≤10.000.000 66
Rezervuarlı [2] | 10.000.000<Vg 72
Üretim Tesisi Tipi | Kurulu Güç (P) Aralığı (MW) | İnşaat Süresi (Ay)
Rüzgâr | P≤10 22
Rüzgâr 10<P≤50 30
Rüzgâr 50<P≤100 38
Rüzgâr 100<P 46
Jeotermal | P≤50 38
Jeotermal 50<P 46
Biyogaz/Biyokütle | P≤10 24
Biyogaz/Biyokütle 10<P≤50 30
Biyogaz/Biyokütle 50<P 38
Güneş/Hidrojen Enerjisi | P≤10 22
Güneş/Hidrojen Enerjisi 10<P≤50 30
Güneş/Hidrojen Enerjisi 50<P 36
Dalga/Gel-Git | P≤10 18
Dalga/Gel-Git 10<P≤50 30
Dalga/Gel-Git 50<P 38