title: -bob: Loyiha boshqaruvi - Ict stb g10-11 pre p00i-0viii nt r6 2023. indd
text: |
  Ict stb g10-11 pre p00i-0viii nt r6 2023. indd Pdf ko'rish
  |
  bet | 318/510 | Sana | 20.05.2024 | Hajmi | 14,88 Mb. | | #245028 |
  Bog'liq 10-11-sinf Informatika va AT @E BAZA ISHREJA14-bob: Loyiha boshqaruvi
  249
  MBTni yaratish uchun ushbu ma’lumotlarni bilishi kerak
  •
  vazifalar roʻyxati
  •
  har bir vazifa qancha vaqt olishi
  •
  vazifalarning oʻzaro bogʻliqligi
  Ushbu ma’lumotlar faoliyatga bogʻliqlik jadvalida
  koʻrsatiladi
  Quyidagi jadvaldagi ma’lumotlarga asoslanib
  MBTni toʻldiring
  azifa
  Kunlar
  Bogʻliqliklar
  A
  3
  B
  5
  C
  4
  D
  18
  A
  E
  16
  B
  F
  12
  C
  G
  7
  E, F
  H
  11
  D, G
  I
  2
  H
  1 . . Gantt ia rammalari
  Gantt diagrammasi har bir vazifaning boshlanish
  va tugash sanalarini, har bir vazifadan oldingi
  vazifalarni, har bir vazifa jarayonini hamda loyiha
  doirasidagi oʻrnini koʻrsatish uchun foydalaniladi
  Vazifalar boshlanish va tugash sanalari bilan
  keltiriladi Panel har bir vazifani aks ettiradi Har bir
  qator vazifaning bajarilish foizini koʻrsatish uchun
  shtrixlangan boʻlishi mumkin Vazifalarning qaysi
  vazifalarga bogʻliqligini koʻrsatish uchun strelkalardan
  foydalaniladi Loyiha ichidagi joriy joylashuvni
  (vaqtni) koʻrsatish uchun chiziqlar yoki boshqa
  koʻrsatkichlardan foydalanish mumkin Talab qilingan
  resurslarni aniqlash maqsadida har bir vazifa uchun
  javobgar shaxslarni keltirib oʻtish kerak
  Gantt diagrammasini yaratish MBTni yaratish bilan
  oʻxshash jarayondir Vazifalar roʻyxati, har bir vazifa
  qancha vaqt olishi va qaysi vazifalar oʻzidan oldingi
  vazifalarga bogʻliq ekanidan tashqari, birinchi
  vazifaning boshlanish sanasi hamda har bir vazifaga
  taqsimlagan resurslarni bilish kerak
  A
  3
  0
  1
  G
  4
  5
  6
  I
  2
  E
  3
  7
  D
  1
  F
  5
  H
  3
  J
  3
  4
  2
  3
  B
  2
  C
  6
  14.06-rasm. MBT 3-qism.
  azifa
  Kunlar
  Bogʻliqliklar
  |
  | |