향후 자립적 위성발사를 위해서는 1단 개발인력 뿐만 아니라 발사운용인력 160명(현 러시아 발사인력) 내외를 신규 확보해야 한다. 현재 나로호 발사 과정은 한국 인력의 경우 최소한의 인력이 수행한다고 볼 수 있어 1, 2차 발사에 걸쳐 피로도가 증가했을 것이며, 전체 시스템에 대한 총체적이고 효율적인 점검을 위한 추가 전문인력의 수요 등을 감안하여 「공공기관 선진화 방안」에 묶여 있는 출연연 인력을 필요에 따라 확충할 수 있는 조치의 검토도 필요하다.
국가우주개발위원회는 나로호 임무 실패에 대한 조사위원회를 구성하여, 항공우주연구원과 러시아의 공동 조사와는 별도로 포괄적이고 체계적인 검토도 고려할 필요가 있다. 3차 발사시 러시아 제작 신규 발사체에 대한 사전 검증 등 실패의 모든 요인을 사전에 제거하기 위한 조치가 필요할 것이며, 혹시 발생할 3차 실패에 대비하여 KSLV-II 개발에 대한 전략 및 개발 방식의 전반적 검토(KSLV-II로 가는 중간단계의 테스트베드형 발사체 개발 등)가 필요하다.