Ⅳ.추진일정(안) 
□ ‘18.7월, 설립준비위원회를 旣 구성하여 청년혁신타운 조성을 위한 실무 작업을 진행 중임
➊ ’18.8월, 청년혁신타운 공간 구성 확정
- 설립준비위 및 관계기관 협의를 거쳐 층별 공간구성 최종 확정
- 청년혁신타운 전담조직 준비(신규채용 및 관계기관 인력파견 등)
- 전문업체의 건물 진단을 실시하여 건물 안전점검 실시 및 공사 계획 구체화(’18.8월) [※ 리모델링 세부일정 첨부] 
➋ ’18.9월~12월, 청년혁신타운 프로그램 논의(지속)
- 은행권 청년창업재단에 청년혁신타운 전담조직‧운영위 설치
- 금융‧非금융 지원프로그램 세부안, 입주기업 선발방안 등 마련 
- 공간구성‧건물진단을 반영하여 설계공모(45~90일) 및 계약(’18.10월)
➌ ’19.上, 청년 창업지원 관계기관 협업체계 구축
- AC‧VC 등 민간운영사 선정‧계약
- 대학 창업지원단‧서울시 등 연계‧협조기관과 MOU 체결 
- 설계용역 완료(’19.3월), 리모델링 공사 공고(’19.3월) 및 착공(’19.5월)
➍ ’19.下, 청년혁신타운 입주기업 선발 및 일부시설 개소 추진
- 관계기관 합동으로 대규모 청년 창업 페스티벌 개최
- 입주기업 사전 선발(데모데이 개최 등) 절차 등 진행
- 시설 안전성 등 충분히 검토 후 ’19.4/4분기 중 부분개소 추진
 ➎ ’20.5월, 마포 청년혁신타운 준공 및 전체 개소
참고. 마포 청년혁신타운 리모델링 세부일정(안)
①공공기관은 법상 공모방식을 적용하여야 하며, 설계공모 기간은 90일 이상 (시급성이 인정되는 경우 45~90일로 단축 가능)
※ 관계법령
건축서비스산업진흥법 제21조 ② 공공기관은 우수한 건축물등을 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물 등의 설계를 발주하는 경우에는 공모방식을 우선적으로 적용하여야 한다.
건축설계공모운영지침 제18조 등록 마감일부터 공모안의 제출 마감일까지 기간은 90일 이상으로 하여야 한다.
다만, 당해 사업의 특성이나 시급성 등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 45일이상 90일 미만으로 단축하여 정할 수 있다.
② 85년도에 준공된 건물로 환경 기준을 준수하기 위해 유해물질인 석면제거, 노후화된 배관 교체 등이 필요하여 공사에 최소 12개월 소요