3. 사업 추진의 부진 원인
앞서 제시한 바와 같이 개별 기업도시들에 따라 사정이 다르다는 점을 감안하더라도, 전반적으로 기업도시개발사업의 추진이 부진한 주요원인은 다음과 같다.
첫째, 기업도시 개발사업의 주요 투자자인 국내 기업들의 재무상태가 악화되는 등의 사유로 다수의 기업도시 개발사업이 원활하게 추진되지 못하고 있다. 특히 2008년 이후 국내에도 영향을 주었던 글로벌 금융위기로 인해 기업도시의 투자자인 다수의 기업들이 재무적 어려움을 겪게 되었다.
예를 들어 원주기업도시의 투자자인 경남기업과 벽산건설이 채권단에 의한 재무구조개선작업인 워크아웃(workout) 상태에 놓이게 되었고, 태안기업도시의 경우 주 투자자인 현대건설의 매각협상이 지연되는 등의 사유로 사업추진이 어려운 상황이다.