다. 계약금액 조정신청-사전신청
계약상대자는 계약기간 종료 전에 계약기간 연장신청을 하여야 한다. 그리고 이후의 계약금액 조정신청은 장기계속공사계약의 경우 발주기관의 신뢰보호의 견지에서 각 연차별 준공대가 수령 전까지 하여야 한다(공사계약 일반조건 제26조). 즉, 계약금액의 조정사유가 발생하였다고 하더라도 그 사실만으로 계약금액의 증액이 반드시 일어나야 하는 것이 아니라, 계약상대자의 발주처에 대한 적법한 계약금액 조정신청에 의하여 비로소 계약금액 조정이 이루어진다.
그리고 계약금액의 조정신청이 공사계약 변경에 따른 이행 착수 이전에 이뤄져야 하는지가 쟁점이 되나, 장기계속공사의 경우에는 각 연차별 준공대가 수령 전까지 계약금액 조정청구를 하여야 한다는 공사계약 일반조건 제26조 제5항의 취지 상, 계약상대자는 공기연장으로 계약금액을 조정하려는 경우 연장되는 ‘공기 개시 전’에 발주기관과 공기연장에 관한 합의를 하는 것으로 충분하다.
즉, 시공자가 공기 연장에 따른 간접공사비 증액 청구 및 조정을 변경된 ‘공기 개시 전’까지 마칠 필요는 없으나, 확정적으로 지급을 마친 기성대가는 당사자 신뢰보호의 견지에서 계약금액 조정의 대상이 되지 않기 때문에 시공사는 장기계속공사계약의 경우 각 연차별 기성대가 내지 ‘준공대가의 지급 전’까지 공기연장에 따른 간접비 청구를 하여야 한다.