(2) 주택재개발사업 추진현황<br>수도권의 주택재개발사업은 총 341개소로 서울 127개소, 경기 108개소, 인천 106개소로 시행되고 있으며, 평균적인 단계별 소요기간은 정비구역지정에서부터 추진위승인까지는 9개월, 추진위승인에서 조합설립인가까지 37개월, 조합설립인가에서 사업시행인가까지 21개월, 사업시행인가에서 관리처분인가까지 26개월, 관리처분인가에서 착공까지 22개월이 소요된다. 인천의 경우 관리처분인가 단계중인 정비사업은 없는 것으로 나타났다.<br>(단위: 개소)