나. 공기연장에 따른 상당 비용의 발생
공기연장 사실이 있었다는 그 자체만으로 지연된 공사기간 중 발생한 비용이 모두 간접공사비로 인정받을 수 있는 것은 아니며 실제 지출한 추가비용은 공사기간의 연장과 상당한 인과관계가 성립하는 범위 내의 것이어야 한다. 공기연장에 기한 간접비 청구의 근거인 공사계약 일반조건 제23조 제3항은 같은 조건 제20조 제5항을 준용하여 계약금의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수는 없다고 규정하고 있다.