자. 통합별관 건축 추진
한국은행은 국가중요시설인 본부 건물들의 안전성 및 보안성을 강화하기 위해 통합별관 건축을 추진하고 있다.
1별관 철거, 통합별관(지상16층, 지하4층) 신축, 본관 및 2별관 리모델링이 포함된 대규모 프로젝트로 2019년 12월 5일에 공사가 착수되었다.
2021년은 지상 골조공사가 진행된 한해였다.
리모델링 되는 본관은 코어의 위치가 기존 중앙에서 북쪽으로 이동되었고 골조가 크게 보강되었다.
본관 서쪽에 신축되는 통합별관은 골조공사와 함께 외벽 커튼월(curtain wall)이 설치되면서 건물의 형태가 갖추어지고 있다.
또한 본관과 통합별관의 상층부를 이어주는 스마트워크(smart-walk), 저층부를 확장·신설하는 포디움(podium) 공사도 순조롭게 진행되고 있다.
하반기에는 입주시 사무공간 계획 점검, 건축품질 개선 등을 위해 본관 6층에 목업룸(샘플공간)을 설치·운영하였다.
사무실 Layout, 조명, OA실 등을 준공시와 유사하게 조성하고 업무효율성 개선을 위한 신규 IT기기 및 사무용 가구를 배치해 보았다.
각 부서 관리총괄 및 Change Agent를 대상으로 관람을 실시하고 피드백을 받아 개선사항을 시공과정에 반영하기로 했다.
2022년에는 잔여 골조공사를 마무리하고 순차적으로 내외부 마감공사를 진행할 계획이다.
한국은행은 대내외 리스크에 주의를 기울이는 가운데 안전을 최우선으로 공사가 진행되도록 관리해 나갈 것이다.
통합별관 건축공사는 2022년 하반기에 완료될 예정이다.