2. 공기연장에 따른 간접공사비 청구 요건
가. 시공자의 책임 없는 사유로 인한 공사기간 연장
공사계약 일반조건 제23조 제1항은 공기 변동에 따라 계약금액을 조정하는 경우 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 않는 범위에서 이를 조정한다고 하여 공기연장에 따른 간접공사비 조정의 전제로 공사기간의 연장을 요구한다. 이때 공기연장에 따른 추가간접비 청구는 물가변동 및 설계변경으로 인한 계약금액 조정이 아닌 기타 계약내용 변경으로 인한 계약금액 조정에 해당하는 것으로 국가계약법 시행령 제66조, 시행규칙 제74조의3, 공사계약 일반조건 제23조를 그 지급근거로 한다.
그러나 모든 사유로 인한 공기연장에 대해 간접공사비 증액 청구를 인정할 수 있는 것은 아니다. 아래 Ⅳ.에서 살펴보듯이 공기지연이 계약상대자의 귀책사유에 의해 발생한 경우 정당한 공사기간 연장으로 인정받지 못하기 때문에 공기지연으로 인한 위험을 발주처가 부담하게 할 수는 없다. 도리어 계약상대자의 이행지체로 지체상금 부과가 쟁점이 될 뿐이다.