□ 사업 추진에 대한 조건부 의견을 제시한 분석
○ KIDA, 「보라매 체계개발사업 계획 타당성 재검토 후속연구」(2014.7.~9.)
- KISTEP 타당성 조사 당시 지적되었던 보라매 체계개발 진입을 위한 5가지의 선결과제에 대한 문제해결 진척상황을 확인한 결과, 작전운용 성능 및 전력화시기 충족방안, 인도네시아 공동개발 참여에 따른 요구 및 비용분담 내용 확인 항목은 해결된 것으로 분석되었음
- 개발비용은 2013년 연구에 비해서는 현실화되었으나, 국제공동개발 주체인 TAC과의 협의가 필요함
- 기술협력방안 적절성 및 미국 정부의 E/L 승인 협력 방안, 선진업체 투자 유치는 관련 활동들이 체계개발 내에 포함되어 있어 사업을 추진할 경우 체계개발 단계에서 위험도 해소를 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨