5. 기타 쟁점사항
가. 개발비용
□ KIDA가 해외 전투기 개발업체에 KF-X 사업의 개발비용을 문의한 결과, EADS는 150억~180억달러(2007년 문의)/120억달러(2009년 문의), 보잉은 94억달러(2007년, 2009년 문의)로 답한 것으로 알려졌음
□ 이에 따라 일각에서는 이번 보라매 전투기 개발에 드는 총사업비를 정부가 8조 8,000억대로 정한 것은 문제가 있으며, 레이더를 포함한 핵심 부품에 대한 국산화 개발에 여유를 갖기 위해서는 개발비용의 규모를 확대할 필요가 있다는 지적도 제기되고 있음
나. 사업관리
□ 방위사업청이 9조원에 육박하는 체계개발 사업을 추진함에 있어서 특정 업체에만 과도한 부담과 책임을 전가시켜서는 안되며, 국내의 모든 연구 개발 기관과 업체, 전문가들의 능력을 종합적으로 충분히 활용할 수 있도록 사업을 조정해 나가야 한다는 의견이 있음
□ 즉 KF-X 사업이 업체주도 사업이라는 이유로 모든 것을 업체에 맡기고, 방위사업청이 사업 관리나 감독, 통제를 소홀히 해서는 안된다는 것임