나. 사업 추진 현황<br>(1) 지적재조사사업<br>□ 지적재조사사업은 2012년부터 2030년까지 19년의 사업기간 동안 총 사업비 약 1조 3천억 원의 예산이 투입될 예정임<br>□ 2015년 8월 현재, 지적재조사사업은 필지수를 기준으로 사업계획(2012~2015년) 대비 약 38.9%의 저조한 ‘사업집행률(사업수주 비율)’을 보이고 있음([표 7] 참조)<br>○ 2015년까지 사업이 계획된 52만 필지 가운데 약 20.2만 필지에 대한 물량이 수주되어 실제로 사업이 진행됨<br>○ 2015년까지 지적재조사사업 시행에 소요된 금액(사업수주 금액)은 309.0억 원으로, 동 기간 중 사업계획 금액 2,202.3억 원의 14.0%에 해당함<br>□ 2014년까지 완료된 사업 물량은 7.1만 필지로, 동 기간 중 계획 물량(22만 필지) 대비 32.3%, 사업수주 물량(14.9만 필지) 대비 47.7%에 그쳐 사업성과가 저조함