최근 급격하게 갈등을 악화시킨 사업권 회수를 둘러싼 양측의 입장은 다음과 같다.
국토해양부는 경남도에 위탁한 사업이 다른 지역에 비해 사업진행이 느리고, 특히 일부 공사구간(47공구)은 아직까지 사업발주를 진행하지 않는 등의 문제가 발생하여 향후 정상적인 사업의 추진이 어려우므로 대행협약을 해제한다는 입장이다. 국토해양부는 경남도와의 대행협약을 해지한 이후, 동 대행사업을 부산지방국토관리청장으로 하여금 맡도록 하여 나머지 사업을 직접 수행할 계획이다.
한편, 경남도는 국토해양부의 위탁사업을 지금까지 계획대로 수행하고 있다는 입장이다. 특히 경남도는 일부 공구의 낮은 공정률은 다량의 불법 폐기물 발견, 문화재 지표조사의 시행, 주민들과의 보상협의 지연 등으로 인한 것이며, 공정률이 높은 특정 공구도 존재한다는 점을 들어 2010년 11월 23일 창원지법에 소송을 제기하였다.