그러나 설계변경과 관계없이 계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 공기연장에 따른 추가간접비는 기타 계약내용의 변경에 의한 계약금액 조정절차에 의하므로 설계변경에 따른 간접비 조정 절차와는 구별될 뿐만 아니라, 법원도 설계변경으로 인해 공사금액이 변경되고 간접비도 증액됐다고 하더라도 총공사기간의 연장에 따라 추가로 발생한 간접비가 이에 반영됐다고 볼 증거가 없다고 하여 설계변경에 따른 간접비 증가와 공기연장에 따른 간접비 증가를 명확하게 구별하고 있다. 즉, 추후 전체 공기연장으로 인한 간접공사비를 설계변경으로 증액된 간접공사비로 갈음할 수는 없다.