3. 아시아문화중심도시조성사업의 쟁점
(1) 문화중심도시 조성사업 추진의 부진
아시아문화중심도시 조성사업이 주로 비판받는 점은 사업 추진 실적과 집행률이 당초 계획에 비하여 저조하다는 점이다. [표1]에서 나타나듯, 전당의 건립과 운영 예산은 2015년까지 각각 98.2%, 23.1%의 집행률을 보이고 있어 종합계획이 완료되는 2023년까지 8년을 남겨놓고 있는 현 시점에서 투자 예산의 절반 가량이 집행되어 어느 정도 정상 궤도에 진입하였다고 볼 수 있다.
그러나 문화체육관광부와 광주광역시가 추진하고 있는 ‘문화중심도시 조성사업’은 2015년까지 고작 2%에 불과한 실집행률을 보이고 있다. 동 사업은 광주 지역의 특성과 기능을 고려하여 7대 문화권 및 핵심거점을 설정하여 문화적 도시환경을 조성하는 한편, 문화·예술 기반을 확충하고, 성장 가능성이 높은 5대 문화콘텐츠(첨단영상, 음악, 공예·디자인, 게임, 에듀테인먼트)에 특화하여 육성하고자 하는 목적을 가지고 있다.