question: Based on particular cases, the authors analyse some practical legal issues arising from construction contracts due to COVID-19 outbreak This crisis demonstrates the ambiguity of some clauses of Chapter 37 of the Russian Civil Code related to risk allocation in extraordinary situations In relation to the contracts, which were concluded starting from December 2019, possibility to apply the provisions of Article 401 of the Civil Code (force majeure circumstances) or Article 451 of the Civil Code (significant change in circumstances) is doubtful Furthermore, termination of large-scale contracts in an advanced stage of performance could even lead to more severe consequences than their temporary suspension or slowing down might bring Consequently, Articles 416 and 417 of the Civil Code (termination due to impossibility to fulfill contract and on the grounds of an act issued by a public authority) are of no help in such circumstances Authors come to conclusion that possible solutions can hardly be found within four corners of the Civil Code and therefore should be inevitably contractual Авторы на конкретных примерах рассматривают практические правовые проблемы, с которыми сталкиваются стороны договоров строительного подряда в условиях пандемии COVID-19 Кризисная ситуация выявила неоднозначность некоторых положений главы 37 ГК РФ о подряде в части распределения между сторонами рисков, связанных с нестандартными ситуациями Применительно к договорам, заключенным начиная с декабря 2019 г , сомнительна возможность искать спасение в положениях ст 401 (о непреодолимой силе) или 451 (о существенном изменении обстоятельств) ГК РФ Кроме того, с точки зрения крупных строительных проектов, находящихся в глубокой фазе реализации, прекращение договора подряда может повлечь куда более плачевные последствия, нежели временное приостановление строительства или снижение темпов его выполнения Соответственно, не особенно помогают и положения ст 416 или 417 (прекращение обязательств невозможностью исполнения или в связи с изданием актов государственных и муниципальных органов соответственно) Авторы приходят к выводу, что решение проблем следует искать в детализации, а при необходимости в изменении условий самого договора подряда