49. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθ.5531/202 της 3/4 Φεβρ. 1961  (ΦΕΚ Β΄39) Περί εγκρίσεως Κανονισμού εκτελέσεως έργων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις: α)Του άρθρ. 15 του Α.Ν. 1565/1950 «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» ως εκυρώθη, ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του Νόμ. 1624/1951 και ετροποποιήθη δια του άρθρ. 12 του Ν.Δ. 3430/1955 και του άρθρ. 8 του Νόμ. 4060/1960. β)Των άρθρ. 2, 5 και 6 του Ν.Δ. 4109/1960 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» και γνωμοδότησιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εκφρασθείσαν κατά την συνεδρίασιν αυτού της 23 Ιαν. 1961, αποφασίζομεν: 1.Εγκρίνομεν τον Κανονισμόν εκτελέσεως έργων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχοντα ούτως: Κανονισμός εκτελέσεως ΄Εργων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εισαγωγική διάταξις Άρθρ.1.-Εις τον παρόντα κανονισμόν υπάγονται πάσαι αι υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και χάριν της εκπληρώσεως των σκοπών αυτού εκτελούμεναι κατασκευαί, επισκευαί και διαρρυθμίσεις μονίμων, ημιμονίμων ή προσωρινών έργων πάσης φύσεως προς δημιουργίαν, βελτίωσιν και συντήρησιν τουριστικών καταστημάτων εν γένει και τουριστικών συγκοινωνιών ως και έργων προς ανάδειξιν, βελτίωσιν και εξωραϊσμόν τουριστικών κέντρων και τόπων, λουτροπόλεων και ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Προγράμματα έργων Άρθρ.9.-1.Η ανάθεσις της εκτελέσεως έργων εις εργολάβους γίνεται είτε κατόπιν διαγωνισμού είτε δι’ απ’ ευθείας συμφωνίας, εφαρμοζομένου του δι’ εκάστην περίπτωσιν προσφορωτέρου συστήματος (επί κατ’ αποκοπήν τιμή, δια τιμών μονάδος, απολογιστικώς κ.λπ.). Διατάξεις περί ικανότητος αναλήψεως έργων και συμμετοχής εις διαγωνισμούς επί τη βάσει πτυχίων ή προσόντων εν γένει δεν δεσμεύουσι τον  Οργανισμόν. (Μετά την σελ. 64,44) Σελ. 64,45 176-05 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 101 2.Ο διαγωνισμός, σκοπός του οποίου είναι ο σχηματισμός ασφαλεστέρας γνώμης περί των συμφερωτέρων δια τον Οργανισμόν όρων της περί εκτελέσεως του έργου συναφθησομένης συμφωνίας, δεν δεσμεύει τον Οργανισμόν απέναντι των μειοδοτούντων ούτε δημιουργεί υπέρ τούτων δικαιώματα, του Οργανισμού διατηρούντος το δικαίωμα όπως, μετά τον διαγωνισμόν, εκλέξη έτερον τρόπον εκτελέσεως του έργου ή αναβάλη ή ματαιώση την εκτέλεσιν ή κατακυρώση τον διαγωνισμόν εις όντινα των διαγωνισθέντων ήθελε, κατ’ ανεξέλεγκτον αυτού κρίσιν, θεωρήση καταλληλότερον δια την εκτέλεσιν του έργου, ασχέτως ύψους προσφοράς ή χωρήση εις περαιτέρω διαπραγματεύσεις μετά των διαγωνισθέντων προς επίτευξιν καλλιτέρων όρων ή δεχθή αντιπροσφοράς. 3.Διαγωνισμός δύναται να ενεργήται εις πάσαν περίπτωσιν εκτελέσεως έργου δι’ εργολάβου, επιβάλλεται όπως προηγήται ούτος της πράξεως αναθέσεως επί έργων προϋπολογιζομένης δαπάνης ανωτέρας των δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων. Οι διαγωνισμοί είτε τακτικοί είτε πρόχειροι, διεξάγονται είτε κατόπιν δημοσιεύσεως προσκλήσεως προς συμμετοχήν παντός βουλομένου, είτε μεταξύ περιωρισμένου αριθμού εργοληπτών οριζομένων δια της διακηρύξεως. 4.Το σύστημα και ο τρόπος της διεξαγωγής εκάστου διαγωνισμού, τα προσόντα και αι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, τα υποβλητέα πιστοποιητικά, αι απαιτούμεναι εγγυήσεις, οι λόγοι αποκλεισμού, τα της συντάξεως και υποβολής των προσφορών και εν γένει πάντες οι όροι και διατυπώσεις διακηρύξεως, διεξαγωγής και κατακυρώσεως, ορίζονται δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως, όστις καθορίζει ελευθέρως τας εις εκάστην περίπτωσιν ενδεικνυομένας ενεργείας, μετά γνώμην της τεχνικής γνωμοδοτικής επιτροπής. Εκτέλεσις άνευ διαγωνισμού Άρθρ.10.-Δεν επιβάλλεται να προηγήται διαγωνισμός οσάκις η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου είναι κατωτέρα των δραχ. 250.000, ανεξαρτήτως δε ποσού δαπάνης εις τας εξής περιπτώσεις: α)Οσάκις ανάγκη προφανώς κατεπείγουσα ή ειδικοί λόγοι τουριστικής φύσεως δεν συγχωρούν την εκ της διαδικασίας του διαγωνισμού καθυστέρησιν. β)Οσάκις πρόκειται περί έργου του οποίου η εκτέλεσις δεν ημπορεί να ανατεθή ειμή εις τεχνικούς δεδοκιμασμένους ή έργου απαιτούντος ειδικήν τεχνικήν εργολαβικήν οργάνωσιν και εγγυήσεις ειδικεύσεως και πείρας των οποίων η εξασφάλισις καθίσταται βεβαιοτέρα δι’ ελευθέρας εκλογής του εργολάβου. Σελ. 64,46 176-06 γ)Επί έργων ή εργασιών καλλιτεχνίας ή τοιούτων διακοσμήσεως, επιπλώσεως ή εξοπλισμού, επιβαλλουσών την χρησιμοποίησιν καλλιτεχνών, ή την εκλογήν ειδών ή κατασκευών ωρισμένου ρυθμού, τεχνοτροπίας ή εμφανίσεως. δ)Επί έργων εκτελουμένων κατ’ αποκλειστικότητας παρ’ Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή τοιούτων κεκτημένων προνόμιον τεχνικής εφαρμογής ή εμπορίας ή παραγωγής των αντιστοίχων υλικών εν γένει. ε)Οσάκις κατά τον διαγωνισμόν, δίς διεξαχθέντα, δεν προσήλθον μειοδόται. ς)Επί έργων, τα οποία κρίνεται σκόπιμον να εκτελεσθώσι κατ’ επέκτασιν ετέρων εν ενεργεία συναφών εργολαβιών συσταθεισών κατόπιν διαγωνισμού. ζ)Επί έργων εκτελουμένων παρά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων υπηρεσιών. Συμφωνητικόν εργολαβίας Άρθρ.11.-1.Δια της περί αναθέσεως πράξεως αποφασίζεται οριστικώς η εκτέλεσις του έργου και καλείται ο εργολάβος όπως προσέλθη αυτοπροσώπως εντός τασσομένης προθεσμίας ίνα υπογράψη την σχετικήν σύμβασιν. Επί έργων ή εργασιών δευτερευούσης σημασίας η συμφωνία δύναται να τελειούται και δια της δηλώσεως του εργολάβου περί αποδοχής της ανατιθεμένης εργολαβίας κατά τους όρους της μελέτης και της περί αναθέσεως πράξεως, μη ούσης απαραιτήτου της υπογραφής ιδιαιτέρου συμφωνητικού. 2.Μη προσερχομένου του εργολάβου προς υπογραφήν του συμφωνητικού η μη δηλούντος αποδοχήν της εργολαβίας, ως άνω, η εγγύησις αυτού καταπίπτει εις όφελος του Οργανισμού. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 102 Προθεσμία εκτελέσεως Άρθρ.12.-11.Η προθεσμία εντός της οποίας οφείλει ο εργολάβος να αποπερατώση το έργον και αι επιβαλλόμεναι κυρώσεις εν περιπτώσει αθετήσεως των υποχρεώσεών του ορίζονται δια της οικείας συγγραφής υποχρεώσεων, ή της πράξεως αναθέσεως ή του συμφωνητικού. Δια των αυτών εγγράφων δύνανται να ορίζωνται και ειδικαί προθεσμίαι περαιώσεως επί μέρους εργασιών του έργου. Μη οριζομένων κυρώσεων επιβάλλεται πρόστιμον ίσον προς το 1/3000 του προϋπολογισμού της εργολαβίας δι’ εκάστην ημέραν καθυστερήσεως  μετά παρέλευσιν δε τεσσαράκοντα ημερών η ποινή της εκπτώσεως. 2.Επί τη αιτήσει του εργολάβου και μετά γνώμην του επιβλέποντος μηχανικού και γνωματάτευσιν της Τεχνικής Επιτροπής δύναται ο Γενικός Γραμματεύς να εγκρίνη παράτασιν των προθεσμιών εφ’ όσον συντρέχουσι σοβαροί τεχνικοί λόγοι ή απρόβλεπτοι συνθήκαι επιβάλλουσαι τούτο. 3.Η υπό του επιβλέποντος μηχανικού επιβολή των κυρώσεων εις βάρος του εργολάβου δια την μη τήρησιν των ως άνω προθεσμιών είναι υποχρεωτική, πάσα δε σχετική παράλειψις συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα. Επίβλεψις έργων Άρθρ.13.-1.Ο Οργανισμός επιβλέπει την εκτέλεσιν των έργων δια των επί τούτων διοριζομένων οργάνων αυτού. Ως επιβλέποντες μηχανικοί τοποθετούνται μηχανικοί της Υπηρεσίας του Οργανισμού εις όλως δε εξαιρετικάς περιπτώσεις και δη εις έργα εκτελούμενα εις απομεμακρυσμένας περιοχάς λόγω ανεπαρκείας του προσωπικού του Οργανισμού εξωϋπηρεσιακοί τεχνικοί. Η τοποθέτησις του επιβλέποντος μηχανικού εκάστου έργου ενεργείται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως, εκδιδομένης επί τη αναδείξει του εργολάβου του έργου. Ο διορισμός ως επιβλέποντες εξωϋπηρεσιακού τεχνικού ενεργείται μετά γνώμην της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Ως βοηθοί των επιβλεπόντων μηχανικών διορίζονται, όπου τούτο απαιτείται, βοηθητικοί τεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισμού. Επί δευτερευόντων έργων ή ειδικών εργασιών ή συμπληρωματικών τοιούτων περαιωθέντων έργων τα καθήκοντα της επιβλέψεως δύνανται να ασκώνται και παρά τεχνικών οργάνων της Κεντρικής Υπηρεσίας. 2.Δια της περί διορισμού εξωϋπηρεσιακού τεχνικού ως επιβλέποντος μηχανικού, πράξεως ορίζεται και η αμοιβή αυτού είτε επί ποσοστώ επί της αξίας του έργου, κατά τον οικείον κώδικα, είτε κατ’ αποκοπήν, είτε υπό μορφήν περιοδικώς καταβαλλομένης αποζημιώσεως. 3.Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργων ειδικής φύσεως, ή λόγω ειδικών συνθηκών, η άσκησις της επιβλέψεως δύναται να ανατίθεται εις όργανον ή τεχνικήν υπηρεσίαν Υπουργείου ασχολουμένου με ανάλογα θέματα, μετ’ έγκρισιν του αρμοδίου Υπουργού. Καθήκοντα Προσωπικού Άρθρ.14.-1.Ο επιβλέπων μηχανικός παρακολουθεί υπευθύνως την εκτέλεσιν του εφ’ ώ ετάχθη έργου και ελέγχει την έγκαιρον και συμφώνως προς τους όρους της συμβάσεως και τους κανόνας της τέχνης εκτέλεσιν των εργασιών παρά του εργολάβου, δίδει τας απαιτουμένας οδηγίας προς τούτον, προβαίνει εις επιμετρήσεις και παραλαβάς των εργασιών και εκδίδει τας σχετικάς πιστοποιήσεις. Μεριμνά περί υποβολής προς έγκρισιν των συντασσομένων μελετών των κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου εμφανιζομένων νέων εργασιών εκφέρων την επ’ αυτών γνώμην του. Συντάσσει τους συγκριτικούς πίνακας των εργασιών τούτων και τα πρωτόκολλα νέων τιμών μονάδος, εκδίδει τας αναγκαίας διαταγάς προς τον εργολάβον. Επιβάλλει τας υπό της συμβάσεως προβλεπομένας κυρώσεις κατά του εργολάβου εις περιπτώσεις κακοτεχνιών, καθυστερήσεων ή άλλων παραβάσεων όρων της συμβάσεως. Προπαρασκευάζει τα απαιτούμενα δια την προσωρινήν και οριστικήν παραλαβήν των έργων επιμετρητικά και λοιπά στοιχεία, παρίσταται εις τας εργασίας των οικείων Επιτροπών και υπογράφει τα συντασσόμενα πρωτόκολλα. Ο επιβλέπων μηχανικός παρακολουθεί υπευθύνως πάντα τα συναφή προς το έργον ζητήματα κατά το στάδιον της εκτελέσεώς του και μεριμνά περί εγκαίρου προκλήσεως πασών των οφειλομένων υπηρεσιακών ενεργειών. 2.Ως προς τας ειδικάς εγκαταστάσεις του έργου ο επιβλέπων μηχανικός επικουρείται παρά μηχανικών αντιστοίχων ειδικοτήτων. Εις τούτον όμως ανήκει η φροντίς της εγκαίρου εκδόσεως των σχετικών εντολών και της παρακολουθήσεως της εκτελέσεώς των. 3.Ο επιβλέπων μηχανικός εν τη ασκήσει των ανωτέρω καθηκόντων ενεργεί ως όργανον του Οργανισμού ασκούν ιδίαν δικαιοδοσίαν. Προς τούτο εκδίδει πάσας τας υπό του παρόντος Κανονισμού, των στοιχείων της μελέτης του έργου και του συμφωνητικού προβλεπομένας πράξεις και έγγραφα επί των ανωτέρω αντικειμένων και αναφέρεται προς τον Οργανισμόν τηρών ίδιον αρχείον. 4.Πάσαι αι υπηρεσιακαί ενέργειαι του επιβλέποντος, είτε προς τον Οργανισμόν απευθύνονται αύται, είτε προς τον εργολάβον, εκτός των επί τούτου των έργων διδομένων απλών τεχνικών οδηγιών ή διατυπουμένων παρα(Μετά την σελ. 64,46) Σελ. 64,47 176-07 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 103 τηρήσεων επί των εργασιών, εκδηλούνται πάντοτε δι’ εγγράφων. Δι’ εγγράφων επίσης γίνεται η υποβολή των πιστοποιήσεων, των συγκριτικών πινάκων των πρωτοκόλλων νέων τιμών και παντός άλλου στοιχείου αφορώντος το έργον. 5.Κατά μήνα τουλάχιστον ο επιβλέπων μηχανικός υποβάλλει εις τον Οργανισμόν έκθεσιν περί της προσόδου του έργου. 6.Εν περιπτώσει μεταβολής του προσώπου του επιβλέποντος κατά την διάρκειαν εκτελέσεως του έργου η παράβασις της υπηρεσίας και του σχηματισθέντος αρχείου εις τον διαδεχόμενον αυτόν ενεργείται δια τακτικού πρωτοκόλλου. Η υπηρεσία της επιβλέψεως λήγει επί τη οριστική παραλαβή του έργου, ότε ο επιβλέπων παραδίδει το σχηματισθέν αρχείον. Πάσα παράλειψις ως προς την κανονικήν και έγκαιρον παράδοσιν της υπηρεσίας του επιβλέποντος αποτελεί σοβαρόν πειθαρχικόν παράπτωμα. 7.Η άσκησις της επιβλέψεως δεν απαλλάσσει τον εργολάβον των ευθυνών του δια κακοτεχνίας, παραλείψεις ή σφάλματα κατά την εκτέλεσιν των εργασιών. Όροι εργολαβίας Άρθρ.15.-1.Οι όροι της εργολαβίας οι αφορώντες το αντικείμενον αυτής και τας επί μέρους εργασίας, τον τρόπον, την τάξιν και τον ρυθμόν εκτελέσεως, τας υπό του εργολάβου διδομένας εγγυήσεις, τα υπό τούτου χρησιμοποιούμενα προσωπικόν, μηχανήματα, εργαλεία και υλικά, το είδος και την ποιότητα αυτών, τας προθεσμίας ενάρξεως, προόδου και περαιώσεως των εργασιών, τα εξασφαλιστικά μέτρα κατά την εκτέλεσιν αυτών, τα της απονομής χρηματικών βραβείων (PRIMES) δια την προ της παρελεύσεως του συμβατικού χρόνου περαίωσιν, την υπό του Οργανισμού άσκησιν της επιβλέψεως, τας επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, παραλαβάς και πληρωμάς, τας περιπτώσεις διακοπής των εργασιών, την επιβολήν κυρώσεων δια κακοτεχνίας, αμέλειαν ή παραλείψεις του εργολάβου, την μετά την έκπτωσιν του εργολάβου συνέχισιν των εργασιών, την διάλυσιν της εργολαβίας και εν γένει τας υποχρεώσεις και δικαιώματα του εργολάβου έναντι του Οργανισμού, εφ’ όσον δεν ορίζωνται εν τω παρόντι, περιλαμβάνονται εις τας συγγραφάς των υποχρεώσεων και την μελέτην εν γένει. Σελ. 54,48 176-08 2.Πάντες οι όροι της μελέτης, είτε ρητώς διατυπούμενοι εν ταις συγγραφαίς, είτε εκ των περιγραφών, σχεδίων, τιμολογίων και άλλων στοιχείων αυτής, συναγόμενοι, αποτελούσι μετά των όρων της περί αναθέσεως του έργου αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως και των όρων της υπογραφομένης συμβάσεως ενιαίον και αδιαίρετον σύνολον. Ασυμφωνίαι μεταξύ όρων των ανωτέρω στοιχείων εφ’ όσον δεν προβλέπεται η ρύθμισίς των αίρονται δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως, όστις αποφαίνεται περί του επικρατεστέρου, μετά γνώμην της τεχνικής γνωμοδοτικής επιτροπής. Τόπος διαμονής του εργολάβου Άρθρ.16.-1.Εντός τριών ημερών από της υπογραφής του εργολαβικού συμβολαίου υποχρεούται ο εργολάβος όπως δι’ αναφοράς αυτού προς τον Οργανισμόν ορίση τον τόπον της κατά την διάρκειαν των εργασιών διαμονής του, άμα δε ορίση πληρεξούσιον αντιπρόσωπον  και αντίκλητον, κάτοικον Αθηνών ή της έδρας της πλησιεστέρας προς το έργον αστυνομικής αρχής, προς όν να κοινοποιώνται, εν απουσία αυτού, τα έγγραφα της Υπηρεσίας. 2.Εάν ο εργολάβος δεν δηλώση τον τόπον διαμονής αυτού ή δεν διορίση πληρεξούσιον αντιπρόσωπον και αντίκλητον, πάσα, εν απουσία αυτού, κοινοποίησις εγγράφου γενομένη προς την ως άνω αστυνομικήν αρχήν θεωρείται ως γενομένη τω εργολάβω, και είναι έγκυρος από της ημέρας της προς την αστυνομικήν αρχήν κοινοποιήσεως. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 104 Προθεσμία ενάρξεως εργασιών Εγκατάστασις εργολάβου Άρθρ.17.-1.Ο επιβλέπων το έργον μηχανικός υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της υπογραφής του εργολαβικού συμβολαίου, καλέση εγγράφως τον εργολάβον ίνα εις ωρισμένην ημέραν και ώραν, οριζομένην εντός προθεσμίας ουχί ελάσσονος των πέντε ουδέ μείζονος των δέκα ημερών από της προσκλήσεως, προσέλθη εις ωρισμένον τόπον προς εγκατάστασιν  αυτού εις το έργον και υπογραφήν του σχετικού πρωτοκόλλου. Μη προσερχομένου του εργολάβου κηρύσσεται ούτος έκπτωτος της συμβάσεως υπό του επιβλέποντος μηχανικού και καταπίπτει εις όφελος του Οργανισμού ή κατατεθείσα εγγύησις. 2.Εντός πέντε ημερών από της εγκαταστάσεως, ο επιβλέπων το έργον μηχανικός υποχρεούται να κοινοποιήση εις τον εργολάβον πρόγραμμα προόδου εργασιών και να χορηγήση εγγράφως τα αναγκαία στοιχεία και τας σχετικάς οδηγίας προς εκτέλεσιν αυτών. 3.Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως, εντός πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως  του προγράμματος προόδου εργασιών προβή εις την έναρξιν των εργασιών, από της ημέρας δε της κοινοποιήσεως του προγράμματος άρχονται αι συμβατικαί προθεσμίαι. 4.Ο επιβλέπων το έργον μηχανικός υποχρεούται όπως προ του πέρατος των εργασιών δι’ άς εδόθη τω εργολάβω πρόγραμμα, κοινοποιήση τω εργολάβω έτερον πρόγραμμα εφ’ όσον υπολείπονται εργασίαι προς συνέχισιν. 5.Αι προθεσμίαι των προηγουμένων παραγράφων δύνανται να ορίζωνται διάφοροι δια της περί αναθέσεως πράξεως. Εν περιπτώσει καθ’ ήν δεν συντελεσθή εμπροθέσμως η εγκατάστασις του εργολάβου, παρέλθη δε μην από της υπογραφής του εργολαβικού συμβολαίου, ο εργολάβος δικαιούται να θεωρήση την εργολαβίαν διαλελυμένην, δηλών τούτο εις τον Οργανισμόν, οπότε επιστρέφεται αυτώ η κατατεθείσα εγγύησις. Το αυτό ισχύει και εις περίπτωσιν, καθ’ ήν παρέλθη δίμηνον από της εγκαταστάσεως δεν χορηγηθή τω εργολάβω πρόγραμμα εκτελεστέων εργασιών. Μηχανήματα και εργαλεία Άρθρ.18.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται όπως διαθέτη τα δια την εκτέλεσιν των έργων αναγκαιούντα παντός είδους μηχανήματα και εργαλεία τα μεταφορικά μέσα και τας δια την φύλαξιν αυτών αποθήκας, πλην εκείνων δι’ ά η συγγραφή υποχρεώσεων ορίζει άλλως. 2.Αι δαπάναι της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων και πάσα εν γένει συμπαρομαρτούσα δαπάνη δια την εκτέλεσιν των σχετικών εργασιών βαρύνουσι τον εργολάβον. Εκχώρησις έργων εις τρίτον Άρθρ.2.-1.Περί παντός έργου του Οργανισμού συντάσσεται ειδικόν πρόγραμμα εις το οποίον εκτίθεται συνοπτικώς ο σκοπός του έργου γίνεται σύντομος περιγραφή αυτού και των κυρίων στοιχείων αυτού, προϋπολογίζεται αδρομερώς η δαπάνη του και προδιαγράφεται ο τρόπος της εκτελέσεώς του. 2.Προγράμματα έργων ειδικής φύσεως δύνανται να συντάσσωνται εντολή του Οργανισμού υπό αρμοδίων ειδικών Υπηρεσιών ή οργάνων του Κράτους ή Νομικών ή φυσικών Προσώπων. 3.Τα προγράμματα εγκρίνονται υπό του Γενικού Γραμματέως μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου. Μελέται έργων Άρθρ.19.-Η εργολαβία συνδέεται στενώς προς το πρόσωπον του εργολάβου. Η εις τρίτον εκχώρησις, εν όλω ή εν μέρει της εργολαβίας ή των εκ ταύτης απαιτήσεων του εργολάβου, ή η δια πληρεξουσίου ή κατ’ άλλον τρόπον, υποκατάστασις ετέρου εν τη εκτελέσει του έργου απαγορεύεται, εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώσεων η εκτίμησις των οποίων ανήκει εις την ανεξέλεγκτον κρίσιν του Γενικού Γραμματέως κατόπιν γνωματεύσεως της Τεχνικής Επιτροπής. Εις τας περιπτώσεις ταύτας παρέχεται έγγραφος άδεια επί της υποβολής αιτήσεως. Εν πάση όμως περιπτώσει ο εργολάβος παραμένει πάντοτε προσωπικώς υπεύθυνος απέναντι του Οργανισμού και του χρησιμοποιουμένου προσωπικού ή των τρίτων. Εάν ο εργολάβος εκχωρήση μέρος ή το όλον του έργου ή υποκαταστήση άλλον εν τη εκτελέσει αυτού άνευ της κατά τα ως άνω αδείας, κηρύσσεται υπό του επιβλέποντος μηχανικού έκπτωτος της εργολαβίας. Τεχνική διεύθυνσις των εργασιών Προσωπικόν εργολάβου Άρθρ.20.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται  όπως παρακολουθή αυτοπροσώπως τας εργασίας, διορίζων, δια την περίπτωσιν απουσίας του, τη εγκρίσει του επιβλέποντος μηχανικού, κατάλληλον αντιπρόσωπον δια την τεχνικήν και την εν γένει διεύθυνσιν των έργων. Εφ’ όσον ο εργολάβος είναι Εταιρεία η παρακολούθησις των εργασιών δέον να ανατίθενται εις νόμιμον εκ του καταστατικού της εκπρόσωπον αυτής διπλωματούχον μηχανικόν. 2.Προκειμένου περί εκτελέσεως έργων αξίας μείζονος του ενός εκατομμυρίου δραχμών ο εργολάβος, εφ’ όσον ούτος δεν έχει πτυχίον Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής υποχρεούται όπως προσλάβη κατά την εκτέλεσιν των εργασιών διπλωματούχον μηχανικόν, όστις διευθύνει τας εργασίας και αντιπροσωπεύει τον εργολάβον απουσιάζοντα εκ του τόπου αυτών. 3.Εν περιπτώσει καθ’ ήν ο εργολάβος δεν συμμορφωθή προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται να διορίση απ’ ευθείας μηχανικόν εις βάρος και δια λογαριασμόν του εργολάβου, επί μισθώ αναλόγως του έργου και των συνθηκών εκτελέσεως αυτού. 4.Οι εργοδηγοί και αρχιεργάται του εργολάβου, πρέπει να ώσιν ικανοί όπως βοηθώσιν αυτόν εις την εκτέλεσιν των εργασιών, τας καταμετρήσεις κλπ.οι δε χρησιμοποιούμενοι εργάται να έχωσι την απαιτουμένην καταλληλότητα δια τον σκοπόν δι’ όν χρησιμοποιούνται. (Μετά την σελ. 64,48) Σελ. 64,49 176-09 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 105 5.Ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται να διατάξη την αντικατάστασιν ή άμεσον αποπομπήν των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων υπαλλήλων και εργατών του εργολάβου. Δια τας εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων εν τη εκτελέσει του έργου ακεραίαν υπέχει την ευθύνην ο εργολάβος. 6.Ο αριθμός του εις εκάστην περίπτωσιν αναγκαίου προσωπικού είναι ανάλογος προς την σημαντικότητα του έργου, το ποσόν των εργασιών, τας συνθήκας εκτελέσεως αυτών και τον χρόνον εντός του οποίου πρέπει να αποπερατωθώσιν. Ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται να διατάση την ενίσχυσιν των συνεργείων του εργολάβου, όστις υποχρεούται διατασσόμενος να συμμορφούται. Μη συμμορφουμένου του εργολάβου δικαιούται ο επιβλέπων μηχανικός να εγκαταστήση συνεργείον εις βάρος και δια λογαριασμόν του εργολάβου, παρακρατών την αμοιβήν του εκ του πρώτου μετά την εγκατάτασιν συνταχθησομένου λογαριασμού. 7.Δια την υπό των κειμένων διατάξεων  επιβαλλομένην υποχρεωτικήν ασφάλισιν του προσωπικού, δια την κράτησιν και απόδοσιν των ασφαλιστικών εισφορών τούτου και την καταβολήν των αντιστοίχων εργοδοτικών συνεισφορών υπόχρεως είναι πάντοτε ο εργολάβος, εφαρμοζομένων των διατάξεων και διαδικασίας καταβολής εισφορών των ισχυουσών δια τα έργα του Δημοσίου. Συμμόρφωσις του εργολάβου προς την  σύμβασιν Άρθρ.21.-1.Ο εργολάβος υποχρεούται όπως εκτελή τας εργασίας κατά τους κανόνας της τέχνης και όπως εφαρμόζη αμεταβλήτως τα εγκεκριμένα διαγράμματα, συμμορφούται δε επακριβώς προς τας διατάξεις των συγγραφών των υποχρεώσεων  και τας ενδείξεις των λοιπών στοιχείων της εργολαβίας και τας εγγράφους διαταγάς του επιβλέποντος το έργον μηχανικού. 2.Ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται εις τον εργολάβον δια μεταβολάς γενομένας άνευ προηγουμένης εγγράφου διαταγής του επιβλέποντος, συνεπαγομένας δε μείζονα δαπάνην έστω και αν αι μεταβολαί αύται βελτιώσι το έργον. Δια πάσαν μεταβολήν εξ ής προήλθεν οικονομία, καταβάλλεται εις τον εργολάβον μόνον η ανάλογος προς την γενομένην εργασίαν δαπάνη και εφ’ όσον εκ της γενομένης μεταβολής, ούτε η στερεότης του έργου μειούται, ούτε το σχήμα και η εμφάνισις αυτού ήλλαξαν. Εν εναντία περιπτώσει ο εργολάβος υποχρεούται να καθαιρέση τα κακώς κατασκευασθέντα τμήματα του έργου και ανακατασκευάση αυτά συμφώνως προς τας υποχρεώσεις αυτού άνευ ουδεμιάς αποζημιώσεως. Σελ. 64,50 176-10 3.Ο εργολάβος ουδεμίαν έχει υποχρέωσιν όπως συμμορφούται προς διαταγάς διδομένας αυτώ προφορικώς, ούτε δύναται να επικαλεσθή τοιαύτας διαταγάς. Ποιότης υλικών Άρθρ.22.-1.Τα δι’ έκαστον είδος εργασίας χρησιμοποιούμενα υλικά δέον να είναι γενικώς μεν εκ των της καλυτέρας ποιότητος εκ των δια της συμβάσεως καθοριζομένων αγορών ή θέσεων, ειδικώτερον δε υγιά, άνευ προσμίξεων, βλαβών ή άλλων ελαττωμάτων δυναμένων να μειώσωσι την αντοχήν, στερεότητα ή εμφάνισιν του έργου. Τα χαρακτηριστικά των υλικών δεν πρέπει να είναι διάφορα των δι’ εκάστην χρήσιν οριζομένων. 2.Τα υλικά ελέγχονται υπό του επιβλέποντος μηχανικού ή άλλων οργάνων της Υπηρεσίας, μόνον δε μετά τον έλεγχον τούτων και την προσωρινήν αυτών παραδοχήν, δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν. Η προσωρινή αύτη παραδοχή δεν απαλλάσσει  τον εργολάβον της υποχρεώσεως όπως, εν ή περιπτώσει μέχρι της οριστικής του έργου παραλαβής, ήθελεν αποκαλυφθή κακή ποιότης των υλικών ή απάτη εν τη χρήσει αυτών, απομακρύνη και αντικαταστήση τα μη χρησιμοποιηθέντα ακατάλληλα υλικά, και καθαιρέση τα δι’ αυτών τυχόν εκτελεσθέντα μέρη του έργου, ανακατασκευάζων αυτά δια νέων καταλλήλων υλικών, άνευ ουδεμιάς αποζημιώσεως. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 106 Πλημμελής κατασκευή των έργων Άρθρ.23.-1.Εάν κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου και μετ’ αυτήν μέχρι της οριστικής παραλαβής, ο επιβλέπων μηχανικός κρίνη ότι υπάρχουν τμήματα πλημμελώς ή παρά τα σχέδια κατεσκευασμένα, δικαιούται όπως, συντάσσων πρωτόκολλον περί του είδους και της εκτάσεως της κακοτεχνίας και κοινοποιών τούτο τω εργολάβω, καλέση αυτόν εγγράφως ίνα εντός ευλόγου προθεσμίας προβή εις την καθαίρεσιν των ως κακοτέχνων κρινομένων τμημάτων ως και εκείνων ών η καταστροφή είναι επιβεβλημένη δια την επανόρθωσιν της κακοτεχνίας και την ανακατασκευήν αυτών δια δοκίμων υλικών κατά τους κανόνας της τέχνης και συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις των σχετικών δαπανών βαρυνουσών τον εργολάβον. 2.Εάν πρόκειται περί μη εμφανών του έργου μερών, ο εργολάβος υποχρεούται εις την άνευ αντιρρήσεως καθαίρεσιν παρουσία του επιβλέποντος, της κακοτεχνίας θεωρουμένης ως πραγματικής εάν η καθαίρεσις ενεργηθή εν απουσία αυτού. 3.Εάν πρόκειται περί εμφανών του έργου τμημάτων ή περί τοιούτων γενομένων εμφανών κατόπιν καθαιρέσεως, ο δε εργολάβος αμφισβητεί την κακοτεχνίαν, υποχρεούται όπως εντός πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής προσκλήσεως, εις την πρώτην περίπτωσιν ή από της παρουσία του επιβλέποντος καθαιρέσεως εις την δευτέραν, υποβάλη εγγράφως τας αντιρρήσεις του εις τον Γενικόν Γραμματέα μέσω του επιβλέποντος μηχανικού. 4.Εν ή περιπτώσει δεν ήθελεν αποδειχθή η κακοτεχνία, ο εργολάβος αποζημιούται δια τας δαπάνας καθαιρέσεως και ανακατασκευής  των έργων επί τη βάσει των συμβατικών τιμών, ως επίσης αποζημιούται και δια πάσαν τυχόν προσγενομένην αυτώ ζημίαν εκ της ανακοπής της προόδου των εργασιών. 5.Εάν και κατά την οριστικήν παραλαβήν των έργων ήθελεν αποκαλυφθή κακοτεχνία, η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρμόζονται αι κατά τα ανωτέρω περί κακοτεχνίας διατάξεις. 6.Δια την στερεότητα του έργου και την δι’ αυτήν ευθύνην του εργολάβου μετά την οριστικήν παραλαβήν ισχύουσιν αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Βλάβαι και ζημίαι – Ανωτέρα βία Άρθρ.24.-1.Ο εργολάβος ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως δι’ οιανδήποτε βλάβην επερχομένην εις τα έργα, δι’ οιανδήποτε φθοράν ή απώλειαν υλικών και δι’ οιανδήποτε εν γένει ζημίαν, προξενηθείσας παρά τρίτων ή οφειλομένας εις αμέλειαν, απρονοησίαν ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή των υπαλλήλων ή των εργατών ή των αντιπροσώπων αυτού, είτε εις την μη χρήσιν των καταλλήλων μέσων. Ωσαύτως ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως δι’ οιανδήποτε βλάβην, φθοράν ή απώλειαν επελθούσαν εις χρόνον πέραν του εγκεκριμένου τοιούτου εντός του οποίου θα έδει να είχον τα έργα περαιωθή και παραληφθή. 2.Εν περιπτώσει ζημιών επελθουσών εξ ανωτέρας βίας εις τας εν εκτελέσει έργα ή εις τα εισκομισθέντα εις τα εργοτάξια δόκιμα υλικά, ο εργολάβος δικαιούται δι’ αναφοράς του, υποβαλλομένης εντός ευλόγου χρόνου πάντως μη ανωτέρου των πέντε ημερών, αφ’ ής επήλθεν η ζημία, εις τον επιβλέποντα το έργον, ν’ αναφέρη τον χρόνον καθ’ όν εγένοντο αι ζημίαι, το είδος και την έκτασιν αυτών και την απαιτουμένην προς επανόρθωσιν δαπάνην. Η ως άνω προθεσμία ορίζεται δεκαπενθήμερος εφ’ όσον επήλθε ζημία επί έργων συντελεσθέντων αλλά μήπω παραληφθέντων προσωρινώς ή οριστικώς. 3.Επί τη υποβολή της αναφοράς ο επιβλέπων προκαλεί την υπό του Γενικού Γραμματέως σύστασιν Επιτροπής, ήτις υποχρεούται όπως εντός 15 ημερών μεταβή επί τόπου και παρουσία του επιβλέποντος τα έργα μηχανικού και του εργολάβου, καλουμένου εγγράφως όπως παραστή, διαπιστώση την ζημίαν, συντάξη δε το οικείον πρωτόκολλον θεομηνίας εις ό αναγράφεται το είδος και το μέγεθος της ζημίας, η αιτία εις ήν οφείλεται και η προς επανόρθωσιν ταύτης απαιτουμένη δαπάνη βάσει των τιμών του τιμολογίου της εργολαβίας. Το πρωτόκολλον τούτο προσυπογράφεται και παρά του εργολάβου, αρνουμένου δε τούτου να υπογράψη, κοινοποιείται τούτο αυτώ παρά του επιβλέποντος. 4.Ο εργολάβος δικαιούται όπως, εντός τριών ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ του πρωτοκόλλου ή από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής αυτού, υποβάλη μέσω του επιβλέποντος μηχανικού τας αντιρρήσεις του εις τον Γενικόν Γραμματέα. Τροποποίησις μελέτης Άρθρ.25.-1.Εάν κατά την εκτέλεσιν των εργασιών παραστή ανάγκη αυξήσεως ή μειώσεως των εν τω αρχικώ προϋπολογισμώ της εργολαβίας αναγραφομένων ποσοτήτων ή τροποποιήσεως των προβλεπομένων ειδών εργασιών, ή προσθήκης νέων τοιούτων μη προβλεπομένων υπό του ως άνω προϋπολογισμού, εκ δε των μεταβολών τούτων επέρχεται αύξησις ή μείωσις της συμβατικής δαπάνης, συντάσσεται συγκριτικός πίναξ παρά του επιβλέποντος μηχανικού. Οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται εις τον ΕΟΤ και εγκρίνονται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως. (Αντί της σελ. 64,51) Σελ. 64,51(α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 107 Συγκριτικοί πίνακες μετ’ έγκρισιν των οποίων το αρχικόν ύψος της εργολαβίας  αυξάνεται άνω των 250.000 δραχμών συνολικώς και εις ποσοστόν μείζον του 30% του αρχικού ύψους, εγκρίνονται μετά θεώρησιν αυτών παρά της τεχνικής γνωμοδοτικής Επιτροπής. Επί εργολαβίας ύψους ανωτέρου των 1000000 δραχμών οι συγκριτικοί πίνακες εφ’ όσον επάγονται αύξησιν της αρχικής δαπάνης υπερβαίνουσαν τα 20% αυτής δέον να εγκρίνονται και μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκριτικοί πίνακες επαγόμενοι αύξησιν της δαπάνης του έργου ανωτέραν του εγκεκριμένου προγραμματισμού, εγκρίνονται μόνον μετά προηγουμένην έγκρισιν αναλόγου αυξήσεως της οικείας πιστώσεως παρά του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δια συγκριτικών πινάκων συνολική αύξησις της δαπάνης του έργου δεν δύναται να υπερβαίνη το 50% του προϋπολογισμού της εργολαβίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων καθ’ άς κρίνεται επιβεβαλημένη η παρά του αυτού εργολάβου εκτέλεσις νέων εργασιών ανωτέρου ύψους δαπάνης. Εις την περίπτωσιν όμως ταύτην δια το πέραν του 50% ποσόν θεωρείται απ’ ευθείας ανάθεσις και εφαρμόζονται αι περί ταύτης διατάξεις του παρόντος. 2.Η περί εγκρίσεως του συγκριτικού πίνακος πράξις κοινοποιείται  εις τον εργολάβον δια του επιβλέποντος μηχανικού. 3.Εις εκτάκτους περιπτώσεις επιτρέπεται η κατόπιν προσωρινής εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέως εκτέλεσις νέων εργασιών δέον όμως δια ταύτας να υποβάληται παρά του επιβλέποντος μηχανικού συγκριτικός πίναξ εντός δέκα πέντε ημερών από της  προσωρινής εγκρίσεως. 4.Αι δια του συγκριτικού πίνακος καθοριζόμεναι εργασίαι εκτελούνται με τας αυτάς τιμάς και τους αυτούς όρους της αρχικής συμβάσεως. «Εφ’ όσον όμως εκ της αυξήσεως ή τροποποιήσεως των εργασιών ή της λόγω ταύτης απαιτηθείσης τυχόν αναστολής της προόδου τούτων προκύπτει ανεπάρκεια του προς αποπεράτωσιν του έργου ορισθέντος χρόνου δύνανται να ορίζωνται υπό του ΕΟΤ νέαι προθεσμίαι περαιώσεως του έργου ή των επί μέρους εργασιών». Το εντός « » εδάφιον προσετέθη δια της παρ. 1 άρθρου μόνου της υπ’ αριθ. 31344/353 της 23 Μαΐου/6 Ιουν. 1963 αποφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 236). Εάν δια τα νέα είδη εργασιών δεν υπάρχωσι τιμαί εν τω εγκεκριμένω τιμολογίω της εργολαβίας κανονίζονται αύται κατά τας διατάξεις του επομένου άρθρου. 5.Ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέση τας εργασίας, ως αύται τροποποιούνται κατ’ είδος και ποσότητα, μόνον εφ’ όσον η δια του συγκριτικού πίνακος προκαλουμένη συνολικώς αύξησις ή μείωσις δεν υπερβαίνει το 50% της δαπάνης της καθορισθείσης δια του αρχικού προϋπολογισμού. Σελ. 64,52(α) Εάν η μείωσις της δαπάνης υπερβαίνη το ανωτέρω όριον ο εργολάβος δικαιούται αποζημιώσεως δια τας μη εκτελεσθείσας εργασίας, τας ανταποκρινομένας εις την υπέρ το 50% μείωσιν, καθοριζομένης κατά τα εν άρθρ. 28 οριζόμενα. Εάν η αύξησις της συνολικής δαπάνης υπερβαίνη το ανωτέρω όριον ο εργολάβος δικαιούται ν’ αρνηθή την εκτέλεσιν του έργου πέραν του ορίου τούτου. Εφ’ όσον όμως ήθελε συνεχίσει την εκτέλεσιν του έργου πέραν του ορίου τούτου θεωρείται αυτοδικαίως αποδεχθείς την συνέχισιν υπό τους αυτούς όρους ούσης ανισχύρου και άνευ εννόμου αποτελέσματος οιασδήποτε τυχόν, επιφυλάξεώς του. Κανονισμός νέων τιμών Άρθρ.26.-1.Εις πάσαν περίπτωσιν εκτελέσεως εργασιών μη προβλεπομένων υπό του αρχικού τιμολογίου ή των λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, η τιμή αυτών κανονίζεται δια πρωτοκόλλου συντασσομένου υπό του επιβλέποντος το έργον μηχανικού προσυπογραφομένου και υπό του εργολάβου. 2.Εάν ο εργολάβος δεν αποδέχεται την κανονισθησομένην  τιμήν υπογράφει το πρωτόκολλον μετ’ επιφυλάξεως, εάν δε αρνηθή να υπογράψη, το πρωτόκολλον κοινοποιείται αυτώ κατά τα έν άρθρ. 16 οριζόμενα. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ο εργολάβος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής του, ή της κοινοποιήσεως του μη υπογραφέντος υπ’ αυτού πρωτοκόλλου, υποβάλη τας αντιρρήσεις του μέσω του επιβλέποντος μηχανικού, άλλως θεωρείται αποδεχθείς ανεπιφυλάκτως. Εις περίπτωσιν απουσίας του επιβλέποντος αι αντιρρήσεις υποβάλλονται απ’ ευθείας εις τον Ε.Ο.Τ. καταχωριζόμενοι εις το πρωτόκολλον τούτου. 4.Τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται υπό του Γενικού Γραμματέως ως έχουν ή μετά τροποποίησιν αυτών κατόπιν θεωρήσεως υπό της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Δια της εγκριτικής πράξεως ο Γενικός Γραμματεύς αποφαίνεται και επί των τυχόν υποβληθεισών αντιρρήσεων μετά γνώμην της αυτής Επιτροπής. Τα εγκριθέντα πρωτόκολλα κοινοποιούνται εις τον εργολάβον παρά του επιβλέποντος. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 108 5.Κατά την σύνταξιν των πρωτοκόλλων νέων τιμών λαμβάνονται υπ’ όψιν αι εν τη μελέτη ή τη πράξει αναθέσεως βασικαί τιμαί ημερομισθίων και υλικών και αι τιμαί αναλόγων εργασιών της μελέτης. Μη υπαρχουσών βασικών τιμών, λαμβάνονται κατά την δημοπράτησιν ή ανάθεσιν του έργου βασικαί τιμαί του πρακτικού της Επιτροπής τιμαριθμικής διαπιστώσεως του Νομού εις την περιοχήν του οποίου εκτελείται το έργον. Εν τη μελέτη ή τη πράξει αναθέσεως καθορίζεται η δια την σύνταξιν νέων τιμών μονάδος, χρησιμοποιηθησομένη ανάλυσις τιμών ως και ποσοστόν μειώσεως επί των τιμών των προκυπτουσών εκ της εφαρμογής της αναλύσεως ταύτης. Αι κανονιζόμεναι νέαι τιμαί υπόκεινται εις την κατά την δημοπρασίαν προσφερθείσαν έκπτωσιν υπό του εργολάβου. Εις την περίπτωσιν προσφοράς δια συμπληρώσεως τιμολογίου ή κατ’ αποκοπήν τιμής ή και αμφοτέρων, αι νέαι τιμαί υπόκεινται εις τεκμαρτήν έκπτωσιν υπολογιζομένην επί τη βάσει της διαφοράς μεταξύ του προϋπολογισμού της μελέτης και της προσφοράς του εργολάβου. Η κατά τ' ανωτέρω έκπτωσις επί των νέων τιμών μονάδος δεν δύναται να είναι μικροτέρα του κατ’ εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου καθορισθέντος ποσοστού μειώσεως. Επί των ούτω καθοριζομένων νέων τιμών μονάδος προστίθενται ποσοστόν δι’ έξοδα και όφελος του εργολάβου, καθοριζόμενον εν τη μελέτη ή τη πράξει αναθέσεως. «Εφ’ όσον αι νέαι εργασίαι συνίστανται κατά κύριον λόγον εις προμήθειαν και εγκατάστασιν μηχανημάτων ή συσκευών ή όργανων ή υλικών ειδικής φύσεως μη περιλαμβανομένων εις την ανάλυσιν τιμών, αι νέαι τιμαί δύνανται μετ’ έγκρισιν της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής να κανονίζωνται επί τη βάσει των πραγματικών τιμών αγοράς, του ποσοστού μειώσεως και εκπτώσεως περιοριζομένων μόνον εις το αναλογούν δια τας εργασίας ταύτας όφελος του εργολάβου. Επί εκτελέσεως εργασιών καθ’ υπερωριακήν ή κατά Κυριακάς απασχόλησιν του προσωπικού των εργοταξίων, τούτου επιτρεπομένου μόνον εν περιπτώσει επισπεύσεως της εκτελέσεως του έργου εντολή της υπηρεσίας, η επί πλέον δαπάνη είτε προστίθεται εις τας τιμάς των εργασιών δια πρωτοκόλλου νέων τιμών είτε καταβάλλεται συνολικώς επί τη βάσει καταστάσεως εργασθέντος προσωπικού». Τα εντός « » εδάφια προσετέθησαν δια της παρ. 2 άρθρου μόνου της υπ' αριθ. 31344/353 της 23 Μαΐου/6 Ιουν. 1963 αποφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 236). Καταναγκαστικά μέτρα-Έκπτωσις εργολάβου Άρθρ.27.-1.Οσάκις ο εργολάβος δεν εκπληροί επακριβώς και εγκαίρως τας υποχρώσεις αυτού, τας απορρεούσας εκ της συμβάσεως, ή δεν συμμορφούται προς τας, εντός των ορίων των διατάξεων ταύτης και της διακηρύξεως και των συγγραφών, διδομένας αυτώ εγγράφως υπό του επιβλέποντος μηχανικού διαταγάς, καλείται δι’ ειδικής προσκλήσεως αυτού, ίνα, εντός ευλόγου προθεσμίας, πάντως ουχί ελάσσονος των δέκα ημερών, συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις του ή τας αρμοδίας δοθείσας αυτώ εγγράφως διαταγάς. Εν τη ειδική προσκλήσει αναφέρονται συγκεκριμένως αι υποχρεώσεις εις τας οποίας δεν συνεμορφώθη ο εργολάβος. 2.Εάν ο εργολάβος δεν συνεμορφώθη προς την ειδικήν ως άνω διαταγήν εντός της ταχθείσης προθεσμίας, ο επιβλέπων μηχανικός κηρύσσει αυτόν έκπτωτον της εργολαβίας και διατάσσει την παύσιν των εργασιών. Η απόφασις του επιβλέποντος μηχανικού κοινοποιείται εις τον εργολάβον, καλούμενον συγχρόνως ίνα εις ωρισμένον τόπον και χρόνον, παραστή εις την απογραφήν των εκτελεσθεισών εργασιών και των εν τοις εργοταξίοις υπαρχόντων δοκίμων υλικών. Εφ’ όσον ο εργολάβος, αρμοδίως κληθείς, δεν παραστή αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου αντιπροσώπου του, η απογραφή ενεργείται παρά του επιβλέποντος. 3.Ο εργολάβος εντός δέκα ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως πράξεως, δικαιούται όπως υποβάλη ένστασιν κατ’ αυτής. Η ένστασις αύτη υποβάλλεται εις τον Γενικόν Γραμματέα, όστις αποφαίνεται εντός είκοσι ημερών, μετά γνώμην της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, άνευ εκδόσεως και κοινοποιήσεως εις τον εργολάβον της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως, η ένστασις θεωρείται απορριφθείσα. 4.Καθισταμένης οριστικής της περί εκπτώσεως του εργολάβου αποφάσεως η υπό τούτου κατατεθειμένη εγγύησις εκπίπτει υπέρ του Οργανισμού. 5.Η συνέχισις των λόγω της εκπτώσεως του εργολάβου διακοπεισών εργασιών και δι’ ας ποσότητας και είδη εργασιών είναι ούτος υπόχρεως, ενεργείται, κατόπιν αποφάσεως του Γεν. Γραμματέως, δια νέας δημοπρασίας και εν επειγούση ανάγκη καθ’ οιονδήποτε τρόπον (δι’ απευθείας αναθέσεως εις έτερον εργολάβον, δι’ αυτεπιστασίας κλπ.) εις βάρος και δια λογαριασμόν αυτού. Και εάν μεν η δαπάνη αποβή μεγαλυτέρα της του προϋπολογισμού η διαφορά κρατείται εκ των οφειλομένων τω εργολάβω εκ της αυτής ή ετέρας εργολαβίας, εν περιπτώσει δε ανεπαρκείας ή ανυπαρξίας (Αντί της σελ. 64,53) Σελ. 64,53(α) Σελ. 64,54 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 109 τούτων η είσπραξις των δαπανηθέντων γίνεται κατά τας περί εισπράξεως των εσόδων του Οργανισμού ισχυούσας διατάξεις. Εάν αντιθέτως, η δαπάνη αποβή μικροτέρα, ουδέν δικαίωμα επί της διαφοράς έχει ο κηρυχθείς έκπτωτος εργολάβος. Αι εν τω προηγουμένω εδαφίω εργασίαι δέον να έχωσιν αποπερατωθή το βραδύτερον εντός προθεσμίας διπλασίας της υπό της συμβάσεως της εργολαβίας προβλεπομένης τοιαύτης δια την εκτέλεσιν του όλου έργου. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης ο κηρυχθείς έκπτωτος εργολάβος δικαιούται να ζητήση παρά του Οργανισμού τον διακανονισμόν της εργολαβίας δια τας, μέχρι της λήξεως της ως άνω προθεσμίας, εκτελεσθείσης εις βάρος του εργασίας. 6.Λυθείσης της εργολαβίας λόγω εκπτώσεως του εργολάβου, ο Οργανισμός δικαιούται να χρησιμοποιήση τα εν τω εργοταξίω ικριώματα και ξυλοτύπους δι’ όσον χρονικόν διάστημα απαιτείται προς αποπεράτωσιν των εργασιών κατά την λυθείσαν σύμβασιν. 7.Εν περιπτώσει ασκήσεως ενστάσεως παρά του εργολάβου κατά της αποφάσεως του επιβλέποντος περί εκπτώσεως αυτού και μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως, επιτρέπεται, προς πρόληψιν ζημιών εις τα υλικά και εις τας ημιτελείς εργασίας, τη προτάσει του επιβλέποντος μηχανικού, η συνέχισις των εργασιών. Και εάν μεν επικυρωθή η απόφασις του επιβλέποντος εφαρμόζονται αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, εάν δε ακυρωθή, αι γενόμεναι εργασίαι θεωρούνται ως εκτελεσθείσαι παρά του εργολάβου. Διακοπή εργασιών-Διάλυσις εργολαβίας Άρθρ.28.-1.Εάν μετά την έναρξιν της εκτελέσεως των εργασιών διακοπώσιν αύται υπέρ τους τρεις μήνας διαταγή ή υπαιτιότητι του Οργανισμού, ο εργολάβος δύναται να θεωρήση την εργολαβίαν διαλελυμένην, υποβάλλων προς τούτο σχετικήν δήλωσιν δια του επιβλέποντος το έργον μηχανικού. Ο Γενικός Γραμματεύς υποχρεούται όπως κηρύξη την διάλυσιν της εργολαβίας, εντός 15 ημερών από της υποβολής της δηλώσεως. Διαλυομένης της εργολαβίας ενεργείται η παραλαβή των εργασιών, των προθεσμιών απογραφής και παραλαβής αρχομένων, κατά τας διατάξεις των Άρθρ.3.-1.Τα στοιχεία της μελέτης εκάστου έργου καθορίζονται δια του προγράμματος αυτού, είναι δε ταύτα εν τω όλω ή εν μέρει τα εξής: Η τεχνική περιγραφή του έργου (γενική και τοιαύται των επί μέρους εργασιών ή των τμημάτων αυτού). Τα σχέδια του έργου (αρχιτεκτονικά, στατικά, εγκαταστάσεων,εν γένει, λεπτομερειών κλπ.). Αι προδιαγραφαί κατασκευής. Αι αναλυτικαί προμετρήσεις. Η ανάλυσις τιμών. Ο προϋπολογισμός. Το τιμολόγιον. Αι συγγραφαί των υποχρεώσεων. 2.Αι μελέται εκπονούνται παρά του τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού. Εν ελλείψει των απαιτουμένων τεχνικών ειδικοτήτων μεταξύ του προσωπικού τούτου ή εις περίπτωσιν μεγάλης απασχολήσεως αυτού ως και προκειμένου περί έργων ειδικών φύσεως δύναται να ανατίθηται η εκπόνησις μελετών και εις εξωϋπηρεσιακούς τεχνικούς. Προπαρασκευαστικαί ή συμπληρωματικαί εργασίαι των μελετών, όπως τοπογραφήσεις, σχεδιάσεις, προπλάσματα, φωτοτυπίαι, φωτογραφίαι, αντίγραφα, εκτυπώσεις και αι σχετικαί προμήθειαι, δύνανται να ανατίθενται και εις ειδικά γραφεία, καταστήματα ή εργαστήρια. 3.Η ανάθεσις της εκπονήσεως των μελετών ως και των προπαρασκευαστικών ή συμπληρωματικών εργασιών αυτών ενεργείται δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως. Η εις εξωϋπηρεσιακούς τεχνικούς ανάθεσις γίνεται είτε απ’ ευθείας είτε κατόπιν διαγωνισμού. Επί απ’ ευθείας αναθέσεως μελετών αμειβομένων δια ποσού ανωτέρου των δραχ. 50.000, η πράξις εκδίδεται μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου. Δια των περί αναθέσεως πράξεων ορίζονται οι όροι εκπονήσεως των μελετών, τα της παρακολουθήσεως, παραλαβής και ελέγχου τούτων αι αμοιβαί και αι κυρώσεις επί μη τηρήσεως των όρων της συμβάσεως. Δια των αυτών πράξεων δύναται να ανατίθηται εις τους μελετητάς και η παρακολούθησις των έργων κατά το στάδιον της εκτελέσεως. Επί περιωρισμένης σημασίας μελετών ή προπαρασκευαστικών εργασιών η περί εκπονήσεως συμφωνία δύναται να τελειούται δια της υποβολής δηλώσεως περί αποδοχής της αναθέσεως. 4.Τα του τρόπου διενεργείας των διαγωνισμών προς ανάθεσιν εκπονήσεως μελετών, τα των προσόντων και όρων συμμετοχής εις τούτους, τα της κρίσεως των υποβαλλομένων εργασιών, τα της συστάσεως και απονομής βραβείων ή άλλων αμοιβών, τα των αναλαμβανο(Αντί της σελ. 64,43) Σελ. 64,43(α) Τεύχος 366-Σελίς 57 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 99 μένων υποχρεώσεων έναντι των βραβευομένων και πάσα άλλη λεπτομέρεια ορίζονται δι’ ιδίων κατά περίπτωσιν, πράξεων του Γενικού Γραμματέως εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου. Δι’ ομοίως εκδιδομένων πράξεων επικυρούνται τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. 5.Οι γενικοί όροι των συμφωνιών περί εκπονήσεως μελετών ή εκτελέσεως συναφών, προς μελέτας εργασιών δύνανται να περιλαμβάνονται και εις γενικάς συγγραφάς εγκρινομένας δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως μετά γνωμάτευσιν της τεχνικής Επιτροπής. Μελέται έργων ειδικής φύσεως άρθρ. 30 και 31, από της υποβολής της περί διαλύσεως δηλώσεως του εργολάβου. Εν ή περιπτώσει η περί διαλύσεως δήλωσις δεν υποβληθή εις τον επιβλέποντα το έργον, πάσα διαταγή τούτου προς συνέχισιν των εργασιών είναι ισχυρά, δεν δικαιούται δε μετά την κοινοποίησιν αυτής, ο εργολάβος να επικαλεσθή την πάροδον του  Σελ. 64,54(α) ως άνω τριμήνου, ουδέ την απευθείας εις τον Οργανισμόν ή μέσω άλλης Αρχής υποβολήν της δηλώσεώς του περί διαλύσεως, «δύναται όμως να αιτήσηται την επί εύλογον χρόνον παράτασιν της προθεσμίας αποπερατώσεως του έργου». Η τελευταία εντός « » φράσις προσετέθη δια της παρ. 3 άρθρου μόνου της υπ’ αριθ. 31344/353 της 23 Μαΐου/6 Ιουν. 1963 αποφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 236). 2.Εφ’ όσον κατόπιν αποφάσεως  του Γενικού Γραμματέως διακοπή οριστικώς η εκτέλεσις των εργασιών η εργολαβία θεωρείται αυτοδικαίως διαλυθείσα από της κοινοποιήσεως τω εργολάβω της διαταγής περί οριστικής διακοπής των εργασιών, αφ’ ής ημέρας  και άρχονται αι προθεσμίαι απογραφής και παραλαβής των εργασιών. 3.Εν περιπτώσει διαλύσεως της εργολαβίας κατά τας ανωτέρω διατάξεις αι υπό του εργολάβου εκτελεσθείσαι εργασίαι παραλαμβάνονται οριστικώς ως επίσης παραλαμβάνονται υποχρεωτικώς και τα εν τοις εργοταξίοις ευρισκόμενα δόκιμα υλικά, εφ’ όσον είχε δοθή εντολή εισκομίσεως αυτών ή επεβάλλετο η προμήθεια εκ των εργασιών, αίτινες ανεγράφοντο εις το χορηγηθέν τω εργολάβω πρόγραμμα εργασιών ή εφ’ όσον κρίνεται ότι συνθήκαι ειδικαί επέβαλλον την εισκόμισιν υπό του εργολάβου οίκοθεν. 4.Εις τον εργολάβον καταβάλλεται κατά τας ανωτέρω περιπτώσεις διαλύσεως της εργολαβίας η κατά τα εγκεκριμένα τιμολόγια αξία των εκτελεσθεισών και η αξία των προμηθευθέντων υλικών, ήτις δεν δύναται να λογισθή ανωτέρα της εκ των βασικών τιμών της μελέτης προκυπτούσης. Τέλος καταβάλλεται και αποζημίωσις κανονιζομένη αναλόγως του τεκμαιρομένου οφέλους του εργολάβου εκ των μη εκτελεσθεισών συμβατικών εργασιών, μετά την αφαίρεσιν του υπό του άρθρ. 25 του παρόντος προβλεπομένου 50% της δαπάνης του έργου. Η αποζημίωσις αύτη καθοριζομένη υπό της Επιτροπής παραλαβής παρέχεται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως, μετά γνώμην της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Δια παροχήν αποζημιώσεως ανωτέρας των δραχ. 300.000 απαιτείται σύμφωνος απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 110 Ημερολόγιον εργασιών Άρθρ.29.-1.Δι’ εκάστην εργολαβίαν, τηρείται υπό του επιβλέποντος ταύτην μηχανικού «ημερολόγιον έργου» εν ώ αναγράφονται εν αρχή ο τίτλος του έργου, το όνομα του εργολάβου, ο αριθμός και η χρονολογία της εγκριτικής αποφάσεως της εργολαβίας, το εγκριθέν δι’ αυτήν ποσόν και αι χρονολογίαι της συντάξεως του εργολαβικού συμβολαίου, της εγκαταστάσεως του εργολάβου και της κοινοποιήσεως του πρώτου προγράμματος των εκτελεστέων εργασιών. 2.Ο επιβλέπων το έργον, εις εκάστην προς επίβλεψιν του έργου μετάβασιν, αναγράφει εις το ημερολόγιον του έργου το είδος των από της τελευταίας αναγραφής μέχρι της μεταβάσεώς του εκτελεσθεισών εργασιών, ως και το είδος και το ποσόν των εν τοις εργοταξίοις εισκομισθέντων δοκίμων υλικών τας υπ’ αυτού γενομένας παρατηρήσεις και δοθείσας οδηγίας ή ενεργείας παραθέτει δε και τα τυχόν αναγκαία σκαριφήματα. Προκειμένου περί εκσκαφών και θεμελιώσεων, σημειούνται αι εξακριβωθείσαι κατά την σύνταξιν των επιμετρήσεων του σχετικού πρωτοκόλλου τοιαύται εργασίαι. Σημειούνται επίσης αι κοινοποιηθείσαι εγκρίσεις συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων νέων τιμών. Εφ’ όσον κατά τον έλεγχον των εκτελουμένων εργασιών ήθελε παρατηρηθή ασυμφωνία προς τας εν τοις διαγραμμάσιν ή τας εν ταις σχετικαίς διαταγαίς αναγραφομένας διαστάσεις ή προς την διάταξιν των εργασιών, ή διαπιστωθή χρήσις υλικών ποιότητος κατωτέρας της εν ταις συγγραφαίς και τω παρόντι καθοριζομένης, είτε οπωσδήποτε παράβασις των κανόνων της τέχνης και γενικώς των υποχρεώσεων του εργολάβου, ο επιβλέπων το έργον σημειοί εις το ημερολόγιον του έργου τας παρατηρήσεις του μνημονεύει εάν εδόθη προφορική διαταγή και σημειοί εν περιπτώσει εγγράφου τοιαύτης τον αριθμόν και την ημερομηνίαν του εγγράφου, δι’ ού διετάχθη σχετικώς ο εργολάβος. Εις νέαν μετάβασιν σημειοί εάν συνεμορφώθη ο εργολάβος προς τα διαταχθέντα και τας σχετικάς εν εναντία περιπτώσει κατά του εργολάβου ενεργείας του. 4.Το ημερολόγιον  υπογράφεται και παρά του εργολάβου ή του αντιπροσώπου του καλουμένου προς τούτο, εν ανάγκη, εγγράφως και επί αποδείξει. Εάν ο εργολάβος διαφωνή, υπογράφει μετ’ επιφυλάξεως, δικαιούμενος όπως εντός τριών ημερών υποβάλη τας αντιρρήσεις του μέσω του επιβλέποντος εφαρμοζομένων των περί αμφισβητήσεων επί κακοτεχνιών διατάξεων του άρθρ. 23 του παρόντος. Εάν αρνηθή την υπογραφήν ή δεν υποβάλη ένστασιν μετά την μετ’ επιφυλάξεως υπογραφήν, θεωρείται ως αποδεχθείς τα αναγραφέντα. Ο αριθμός και η ημερομηνία του εγγράφου της προσκλήσεως, ως και η ημερομηνία της αποδείξεως της επιδόσεως σημειούται εν τω ημερολογίω του έργου. Επιμέτρησις εργασιών Άρθρ.30.-1.Άμα τω πέρατι των εργασιών ο εργολάβος υποχρεούται να αναφέρη τούτο εις τον επιβλέποντα μηχανικόν όστις οφείλει να εξακριβώση αυτοπροσώπως  εάν όντως αι εργασίαι επερατώθησαν και να αναφέρη περί τούτου εις τον οργανισμόν εντός οκτώ ημερών. Παραλλήλως ο επιβλέπων υποχρεούται όπως, βάσει των εν τω ημερολογίω του έργου εγγραφών και των γενομένων μερικών επιμετρήσεων και μετ’ εκτέλεσιν των απαιτουμένων συμπληρωματικών τοιούτων καταρτίση και υποβάλη εντός μηνός από τις επιδόσεως της αναφοράς του εργολάβου την οριστικήν επιμέτρησιν μετά λεπτομερούς περιγραφής του έργου. Επί έργου, ούτινος η καταμέτρησις είναι δυσχερής, λόγω της ώρας του έτους, ή άλλων συνθηκών, η ανωτέρω μηνιαία προθεσμία δύναται να παραταθή κατά την κρίσιν του Γενικού Γραμματέως δι’ αποφάσεώς του κοινοποιουμένης και προς τον εργολάβον. Κατά τας επί τόπου καταμετρήσεις υποχρεούται να παρίσταται και ο εργολάβος, μη παρακωλυομένης εν τούτοις της διενεργείας αυτών και εν απουσία τούτου. 2.Η επιμέτρησις των εκτελεσθεισών εργασιών, εφ’ όσον η συγγραφή υποχρεώσεων δεν ορίζει άλλως, γίνεται επί τη βάσει των πραγματικών διαστάσεων και ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών. Δεν επιτρέπεται δε να λαμβάνωνται υπ' όψει σχετικά τυχόν περί του τρόπου επιμετρήσεως έθιμα ή συνήθειαι. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν έχουσιν εφαρμοσθή διαστάσεις ή ποσότητες ανώτεραι ή κατώτεραι των συμβατικών ή των υπό υπηρεσίας καθορισθεισών, αναγράφεται τούτο εις τας παρατηρήσεις και σημειούνται αι βάσει των συμβατικών ή των υπό της υπηρεσίας καθορισθεισών διαστάσεων ή ποσοτήτων πληρωτέαι μονάδες εργασίας. 3.Εάν ο εργολάβος αρμοδίως καλούμενος όπως υπογράψη την επιμέτρησιν δεν προσέλθη ή αρνηθή την υπογραφήν, η επιμέτρησις κοινοποιείται αυτώ επί αποδείξει. Εις την περίπτωσιν ταύτην ως και εάν ο εργολάβος υπογράψη μετ’ επιφυλάξεως δικαιούται ούτος όπως εντός δέκα ημερών από της υπογραφής ή της κοινοποιήσεως υποβάλη εγγράφως τας αντιρρήσεις του προς τον επιβλέποντα όστις συντάσσει έγγραφον έκθεσιν περί των υπηρε(Μετά την σελ. 64,54) Σελ. 64,55 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 111 σιακών απόψεων ή συνυποβάλλει μετά της αναφοράς του εργολάβου και της επιμετρήσεως. 5.Κατά την παραλαβήν των εργασιών η παραλαμβάνουσα Επιτροπή οφείλει να εξετάση τας επί της επιμετρήσεως αντιρρήσεις του εργολάβου και ν’ αποφανθή επ’ αυτών εν τω πρωτοκόλλω της παραλαβής. 6.Η παράλειψις τηρήσεως εκ μέρους του επιβλέποντος μηχανικού των εν τω παρόντι άρθρω προθεσμιών, αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα. Προσωρινή παραλαβή έργων Άρθρ.31.-1.Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται παρ’ Επιτροπής συνιστωμένης εντός μηνός από της χρονολογίας γνωστοποιήσεως της αποπερατώσεως των εργασιών, δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως. Η παραλαβή έργων αξίας μέχρι 500.000 δραχμών ενεργείται υπό Επιτροπής αποτελουμένης εκ τριών υπαλλήλων του Οργανισμού ή της δημοσίας υπηρεσίας οιουδήποτε βαθμού, εξ ών είς τουλάχιστον δέον να είναι μηχανικός. Δι’ έργα αξίας άνω των 500.000 και μέχρις 1.000.000 δραχμών, η παραλαβή ενεργείται υπό Επιτροπής αποτελουμένης εκ δύο μηχανικών και ενός εισέτι υπαλλήλου επί βαθμώ τουλάχιστον εισηγητού του Οργανισμού ή της Δημοσίας Υπηρεσίας. Δι’ έργα αξίας άνω των 1.000.000 δραχμών η παραλαβή ενεργείται παρ’ επιτροπής αποτελουμένης εκ δύο τουλάχιστον τεχνικών δημοσίων υπαλλήλων επί βαθμώ Νομομηχανικού ή ανωτέρου και ενός ή δύο τεχνιτών ή διοικητικών υπαλλήλων του Οργανισμού. 2.Αι οπωσδήποτε συνιστώμεναι Επιτροπαί οφείλουσι να προβώσιν εις την ανατιθεμένην αυταίς παραλαβήν εντός διμήνου το πολύ από της συστάσεως αυτών. Εν περιπτώσει καθ’ ήν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργηθή μέχρι της λήξεως και κατά τας διατάξεις του κατωτέρω άρθρου οριζομένου χρόνου εγγυήσεως θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα. 3.Η Επιτροπή εξελέγχουσα την επιμέτρησιν παραλαμβάνει τα έργα εν τω συνόλω αυτών, συντάσσουσα σχετικόν πρωτόκολλον εις τετραπλούν. Την ευθύνην πάντως επί της ποιότητος και της ποσότητος των διαφόρων εργασιών φέρει ακεραίαν ο επιβλέψας την εκτέλεσιν μηχανικός. 4.Η Επιτροπή παραλαβής μετά την αναγραφήν εν τω πρωτοκόλλω των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών αιτιολογεί τας τυχόν επενεχθείσας τροποποιήσεις επί των ποσοτήτων της επιμετρήσεως, προκυψάσας είτε εκ του ελέγχου αυτής, είτε κατά την εξέτασιν των τυχόν επί της επιμετρήσεως ενστάσεων του εργολάβου. Ακολούθως αναγράφει εν  Σελ. 64,56 τω πρωτοκόλλω τας παρατηρήσεις αυτής είτε επί της ποιότητος των έργων, είτε επί των τυχόν τροποποιήσεων των εγκεκριμένων διαγραμμάτων ή οιωνδήποτε όρων της συμβάσεως και γνωμοδοτεί ητιολογημένως περί των εκ τούτων κρινομένων ως απορριπτέων ή αποδεκτών μεν, αλλά κατά τροποποίησιν της τιμής αυτών. Επίσης η Επιτροπή εξετάζει τα τυχόν υποβληθέντα αυτή αιτήματα του εργολάβου ή άλλως παραπεμφθέντα αυτή προς εξέτασιν ζητήματα και γνωμοδοτεί εφ’ ενός εκάστου τούτων. 5.Πάσαι αι παραλαβαί ενεργούνται παρουσία του εργολάβου ή του πληρεξουσίου του και του επιβλέψαντος μηχανικού. Εν απουσία του εργολάβου καίτοι κληθέντος, το πρωτόκολλον παραλαβής κοινοποιείται αυτώ υπό του Οργανισμού εντός δέκα ημερών αφ’ ής υπεγράφη τούτο. Καθ’ όμοιον τρόπον κοινοποιείται τω εργολάβω το πρωτόκολλον, εάν ούτος αρνηθή να υπογράψη τούτο. 6.Εάν ο εργολάβος δεν παραστή εις την παραλαβήν ή αρνηθή να υπογράψη το πρωτόκολλον παραλαβής ή υπογράψη τούτο μετ’ επιφυλάξεως, δικαιούται ούτος όπως εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από της ημέρας της κοινοποιήσεως ή της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής του πρωτοκόλλου να υποβάλη εγγράφως τας ενστάσεις του κατά του πρωτοκόλλου προς τον Πρόεδρον της Επιτροπής, όστις γνωμοδοτών επ’ αυτών εντός διημέρου υποβάλλει τοιαύτας μετά του πρωτοκόλλου εις τον Γενικόν Γραμματέα. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 112 7.Ο Γενικός Γραμματεύς αποφαινόμενος μετά γνώμην της Τεχνικής Επιτροπής επί των ενστάσεων εκδίδει τας αναγκαίας οδηγίας δια την εκτέλεσιν των εν τω πρωτοκόλλω υποδείξεων της Επιτροπής παραλαβής. 8.Αι ανωτέρω περί παραλαβής διατάξεις νοούνται επί πλήρως εκτελεσθέντος έργου και ουχί επί τμημάτων αυτού κατά το στάδιον της εκτελέσεως ή υλικών χρησιμοποιηθησομένων δια την εκτέλεσιν εργασιών, πλην εάν πρόκειται περί παραλαβής εργασιών διαλυθείσης εργολαβίας ή μη συνεχιζομένων εργασιών εργολαβίας ής ο ανάδοχος εκηρύχθη έκπτωτος, οπότε παραλαμβάνονται τα έργα και υλικά ως έχουσι. Επιτρέπεται η τμηματική παραλαβή έργου εφ’ όσον πρόκειται περί τμημάτων αυτού περαιωθέντων πλήρως και δυναμένων να λειτουργήσωσιν αυτοτελώς και εφ’ όσον τούτο προβλέπεται υπό της συγγραφής υποχρεώσεων. 9.Το έργον δύναται να παραδίδηται προς χρήσιν άμα τη προσωρινή παραλαβή. Η παράδοσις προς την επί της διαχειρίσεως αρμοδίαν Υπηρεσίαν λογίζεται συντελεσθείσα άμα τη προς ταύτην κοινοποιήσει του πρωτοκόλλου παραλαβής και της περιγραφής του έργου, μη απαιτουμένης ετέρας διατυπώσεως. Χρόνος εγγυήσεως Άρθρ.32.-1.Εν τη συγγραφή υποχρεώσεων εκάστης εργολαβίας ή τη πράξει αναθέσεως ορίζεται και ο χρόνος εγγυήσεως ήτοι ο χρόνος καθ’ ην μετά την προσωρινήν πραλαβήν ή μετά την παρέλευσιν του χρόνου καθ’ όν αύτη θα έδει να είχε συντελεσθή, υποχρεούται ο εργολάβος να συντηρή τα έργα εν καλή καταστάσει, επισκευάζων αυτά και επανορθών πάσαν εκ συνήθους χρήσεως φθοράν ή βλάβην. Εν περιπτώσει καθ’ ήν εν τη συγγραφή ή τη πράξει δεν αναγράφεται χρόνος εγγυήσεως, ούτος είναι γενικώς δωδεκάμηνος, μη αποκλειομένου του περιορισμού αυτού δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως προκειμένου περί δευτερευούσης σημασίας έργων, η φύσις των οποίων συγχωρεί τον τοιούτον περιορισμόν. Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος εγγυήσεως λογίζεται αρχόμενος από της ημέρας καθ’ ήν ώφειλε να συντελεσθή η προσωρινή παραλαβή. 2.Εάν ο εργολάβος παραμελήση την συντήρησιν των έργων ή δεν συμμορφωθή προς τας υποδείξεις της Επιτροπής παραλαβής, επήλθε δε ή επίκειται βλάβη αυτών, καλείται ούτος υπό του επιβλέποντος μηχανικού ίνα εντός ωρισμένης προθεσμίας συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις του. Τούτου μη γενομένου αι σχετικαί εργασίαι εκτελούνται κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως υπό του Οργανισμού εις βάρος και δια λογαριασμόν του εργολάβου εκ των οφειλομένων αυτώ και εν ανεπαρκεία εισπράττεται το υπόλοιπον κατά τας περί εισπράξεως των εσόδων του Οργανισμού διατάξεις. Οριστική παραλαβή Άρθρ.33.-1.Μετά την πάροδον του εν τω προηγουμένω άρθρω, οριζομένου χρόνου εγγυήσεως και κατόπιν ειδικής αιτήσεως του εργολάβου διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου, ήτις δύναται να χωρή απ’ ευθείας μη ούσης απαραιτήτου της προσωρινής τοιαύτης. 2.Η Επιτροπή οριστικής παραλαβής, εφ’ όσον προηγήθη προσωρινή παραλαβή, δύναται να συντίθεται μόνο εξ υπαλλήλων του Οργανισμού. Άλλως συγκροτείται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 31. 3.Εάν η οριστική παραλαβή δεν συντελεσθή εντός δύο μηνών, αφ’ ής βάσει των νομίμων προθεσμιών, έδει να γίνη καίπερ υπεβλήθη αίτησις περί ταύτης εκ μέρους του εργολάβου, θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα. Κοιναί περί παραλαβών διατάξεις Άρθρ.34.-1.Τα μη προερχόμενα εκ της υπηρεσίας του Οργανισμού μέλη των Επιτροπών προσωρινής παραλαβής δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών αυτών εξόδων και ειδικής αποζημιώσεως οριζομένης υπό του Γενικού Γραμματέως. Αύτη δεν επιτρέπεται να είναι μείζων της υπό του Κώδικος αμοιβών μηχανικών προβλεπομένης. 2.Εργασίαι συνολικής δαπάνης ουχί ανωτέρας των δραχ. 250.000 ή τοιαύται των οποίων η βεβαίωσις της καλής εκτελέσεως δεν απαιτεί ειδικόν έλεγχον ως και οιαισδήποτε προμήθειαι εκ των εις τον παρόντα κανονισμόν υπαγομένων, δύνανται να παραλαμβάνωνται προσωρινώς ή οριστικώς παρ’ αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων ή των επί τούτω ειδικώς οριζομένων υπαλλήλων του Οργανισμού ή της δημοσίας υπηρεσίας. 3.Τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων εγκρίνονται υπό του Γενικού Γραμματέως. Επί έργων δαπάνης ανωτέρας των 500.000 δραχμών η έγκρισις γίνεται μετά θεώρησιν των πρωτοκόλλων παρά της τεχνικής γνωμοδοτικής επιτροπής. Επί έργων της προηγουμένης παρ. 2 η έγκρισις της παραλαβής θεωρείται γενομένη δια της εκδόσεως της περί εξοφλήσεως του λογαριασμού εντολής. 4.Τα πρωτόκολλα ή αι βεβαιώσεις παραλαβής συντάσσονται εις απλούν και φυλάσσονται εις τον φάκελλον του έργου ή της προμηθείας. Κεκυρωμένα τούτων αντίγραφα εκδιδόμενα μερίμνη της Τεχνικής Υπηρεσίας πέμ(Μετά την σελ. 64,56) Σελ. 64,57 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 113 πονται αφ’ ενός μεν προς την επί της διοικήσεως και διαχειρίσεως των έργων αρμοδίαν υπηρεσίαν αφ’ ετέρου δε εις την οικονομικήν υπηρεσίαν του Οργανισμού δια την επί τη βάσει τούτων ανάληψιν της διοικήσεως και διαχειρίσεως και την ενέργειαν των οικείων εγγραφών εν τω κτηματολογίω ή τω βιβλίω υλικού, μη απαιτουμένης προς τούτο ετέρας διατυπώσεως. Έτερα αντίγραφα των πρωτοκόλλων ή βεβαιώσεων παραλαβής ομοίως εκδιδόμενα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά των πληρωμών. Η βεβαίωσις εκτελέσεως ή παραλαβής των περί ών η παρ. 2 εργασιών ή προμηθειών δύναται να γίνεται επί του λογαριασμού ή καταστάσεως πληρωμής. Κανονισμός λογαριασμών Άρθρ.35.-1.Αι πληρωμαί ενεργούνται επί τη βάσει λογαριασμών συντασσομένων υπό της υπηρεσίας ή τιμολογίων υποβαλλομένων υπό των εργολάβων ή προμηθευτών. Οι λογαριασμοί είναι είτε συνολικοί, είτε τμηματικοί και αφορώσι πάντοτε πλήρως συντελεσμένας εργασίας ή προμηθείας, ως αύται καθορίζονται εις τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία των μελετών, τας πράξεις αναθέσεως ή τας συμβάσεις. 2.Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η επί τη βάσει ειδικών λογαριασμών ή τιμολογίων χορήγησις προκαταβολών εις εργολάβους ή προμηθευτάς δια προαγοράν ή παραγγελίαν υλικών εν γένει μέχρι του 25% του συνολικού ποσού της εργολαβίας ή προμηθείας. Αι προκαταβολαί αποδίδονται δια κρατήσεων ενεργουμένων κατά την εξόφλησιν των εργασιών ή προμηθειών, προκειμένου δε περί έργων εξοφλουμένων δια τμηματικών πληρωμών δια κρατήσεων ίσου ποσοστού εκ των τμηματικών λογαριασμών. Η χορήγησις των προκαταβολών αποφασίζεται υπό του Γενικού Γραμματέως τη αιτήσει των εργολάβων ή προμηθευτών, πάντοτε επί τη προσκομίσει υπό τούτων ισοπόσου εγγυήσεως. Προκειμένου περί προμηθείας υλικών εκ του εξωτερικού δύναται να χορηγηθή προκαταβολή μέχρι του συνόλου της προμηθείας. 3.Οι λογαριασμοί των έργων συντάσσονται υπό των επιβλεπόντων μηχανικών. Εργασίαι ή προμήθειαι, περί ών η παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου, ως και τοιαύται εκτελούμεναι δι’ αυτεπιστασίας εξοφλούνται επί τη βάσει λογαριασμών ή καταστάσεων εκδιδομένων παρά των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων ή επί τη βάσει τιμολογίων υποβαλλομένων υπό των εργολάβων ή προμηθευτών. Σελ. 64,58 4.Οι λογαριασμοί προσυπογράφονται υπό του προϊσταμένου της αρμοδίας Υπηρεσίας και θεωρούνται υπό του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο προσυπογράφων τον λογαριασμόν ελέγχει τούτον και καθίσταται συνυπεύθυνος δια την πληρότητα των δικαιολογητικών και την πιστήν εφαρμογήν της οικείας συμβάσεως. 5.Οι λογαριασμοί των τμηματικών πληρωμών, συντασσόμενοι πάντοτε ανακεφαλαιωτικώς, κανονίζονται βάσει των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών και των εν τω εγκεκριμένω τιμολογίω αντιστοίχων τιμών μονάδος, ων επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται η τροποποίησις πλην εάν άλλως ορίζεται εν τη συμβάσει. Εκ του προκύπτοντος πληρωτέου ποσού γίνεται κράτησις, λόγω εγγυήσεως επί της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών ποσοστού δέκα επί τοις εκατόν. Η αρχικώς κατατεθείσα εγγύησις επιτρέπεται κατά την κρίσιν του Γενικού Γραμματέως να επιστρέφηται όταν αι ως άνω κρατήσεις ήθελον καλύψει ταύτην. Επιτρέπεται εις τους εργολάβους όπως αντικαθιστώσι τας ανωτέρω κρατήσεις δι’ ισοπόσων εγγυοδοτικών επιστολών κατά τον καθωρισμένον τύπον εκδιδομένων υπό εξουσιοδοτημένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών. Αι κρατήσεις ή εγγυήσεις αποδίδονται μόνον μετά την οριστικήν παραλαβήν. Τα χρονικά διαστήματα της εκδόσεως των τμηματικών λογαριασμών, είναι ανάλογα προς την προθεσμίαν εκτελέσεως των έργων και την πρόοδον των εκτελουμένων εργασιών, δύνανται δε να καθορίζονται εν τη συγγραφή υποχρεώσεων ή εν τω εργολαβικώ συμβολαίω ή δια της περί αναθέσεως πράξεως. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 114 6.Δικαιολογητικά των πληρωμών, εκτός του λογαριασμού ή τιμολογίου είναι η περί εκτελέσεως του έργου ή εργασίας ή προμηθείας πράξις του Γενικού Γραμματέως και αι τυχόν ακολουθήσασαι πράξεις αυτού περί τροποποιήσεως ή επεκτάσεως της εργολαβίας ή προμηθείας, εγκρίσεως νέων προθεσμιών κλπ. τα συστατικά της μετά του εργολάβου ή προμηθευτού συμβάσεως και το πρωτόκολλον παραλαβής ή η βεβαίωσις της εκτελέσεως της εργασίας ή παραλαβής της προμηθείας κατά τας διατάξεις του παρόντος. Συστατικά της συμβάσεως στοιχεία νοούνται το υπογραφέν συμφωνητικόν ή η περί αποδοχής της εργολαβίας ή προμηθείας δήλωσις, εφ’ όσον δε δεν καθορίζεται υπό τούτων ή της πράξεως το ακριβές ύψος των υποχρεώσεων και πάντα τα καθορίζοντα τούτο στοιχεία της μελέτης, ήτοι αναλόγως της περιπτώσεως, ο προϋπολογισμός, τα τιμολόγια, η συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά, το πρακτικόν του διαγωνισμού εφ’ όσον διεξήχθη τοιούτος, έτι δε, επί τροποποιήσεως ή επεκτάσεως της εργολαβίας ή προμηθείας, οι εγκριθέντες συγκριτικοί πίνακες εργασιών και πρωτόκολλα νέων τιμών μονάδος ή άλλου τύπου συμφωνίαι. Επί τμηματικών πληρωμών δικαιολογητικά είναι ο λογαριασμός του εργολάβου και η πιστοποίησις της εκτελέσεως των εργασιών ή προμηθείας υλικών. Εκτός του λογαριασμού ή τιμολογίου, πάντα τα λοιπά δικαιολογητικά διαβιβάζονται προς έκδοσιν εντάλματος πληρωμής εν αντιγράφοις επικυρουμένοις παρά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού. Επί τμηματικών πληρωμών τα συστατικά της συμβάσεως στοιχεία απαιτούνται μόνον δια την πρώτην, επί τη βάσει τούτων ενεργουμένην, πληρωμήν. Επί προμηθειών παραδιδομένων απ’ ευθείας  εις τα εκτελούμενα έργα, η εξόφλησις χωρεί και προ της διενεργείας των περί εισαγωγής και εξαγωγής εις την αποθήκην τύπων. Κατ’ αναλογίαν των ανωτέρω συγκροτούνται και τα δικαιολογητικά πληρωμής των αμοιβών των μελετών ή των συναφών προς τας μελέτας εργασιών, προμηθειών ή υπηρεσιών. Ένστασις και προσφυγή εργολάβου Άρθρ.36.-1.Αι αμφισβητήσεις και ενστάσεις εν γένει του εργολάβου κατά των διαταγών του επιβλέποντος μηχανικού, των πράξεων επιβολής κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της εκπτώσεως, ως και των πράξεων ή πρωτοκόλλων των Επιτροπών παραλαβών δέον να διατυπούνται πάντοτε εγγράφως. Αύται, απευθύνονται προς τον Γενικόν Γραμματέα και υποβάλλονται επί αποδείξει μέσω του επιβλέποντος μηχανικού, ή των προέδρων των Επιτροπών παραλαβών, αναλόγως της περιπτώσεως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών ημερών  από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως, εκτός αν άλλως εν τω παρόντι ορίζεται. Επί του σώματος του υπό του εργολάβου υποβαλλομένου ως άνω εγγράφου σημειούται ενυπογράφως υπό του παραλαμβάνοντος η ημερομηνία της προς τούτο υποβολής του. 2.Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Γενικός Γραμματεύς λαμβάνων υπ’ όψει και τας επί τούτων απόψεις του επιβλέποντος μηχανικού ή της οικείας Επιτροπής παραλαβής, και μετά γνώμην της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Αι επί ενστάσεων αποφάσεις δέον να κοινοποιούνται εις τον εργολάβον επί αποδείξει μέσω του επιβλέποντος μηχανικού, ή απ’ ευθείας, εντός τριμήνου από της υποβολής των. 3.Κατά των επί ενστάσεων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέως, ως και κατά πάσης ετέρας πράξεως τούτου, αφορώσης εις την εφαρμογήν όρων της εργολαβίας ή την ορθήν ερμηνείαν τούτων και εν γένει εις τας σχέσεις Οργανισμού και εργολάβου, επιτρέπεται η προσφυγή του εργολάβου ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσφυγή υποβάλλεται υπό του εργολάβου προς τον Γενικόν Γραμματέα εγγράφως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως διαβιβάζεται δε υπό τούτου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. 4.Η επί της προσφυγής του εργολάβου απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να εκδοθή εντός τριμήνου από της ασκήσεως είναι δε τελεσίδικος και αμετάκλητος, μη επιτρεπομένου ουδενός ενδίκου μέσου, ούτε προσφυγής εις διαιτησίαν. Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελείται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως εκδιδομένης εντός δεκαημέρου. Μη εκδιδομένης αποφάσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ως άνω προθεσμίας η προσφυγή του εργολάβου θεωρείται απορριφθείσα. Εκτέλεσις δι’ αυτεπιστασίας Άρθρ.37.-1.Δι αυτεπιστασίας εκτελούνται ειδικής μορφής έργα ή εργασίαι εκ των εν άρθρ. 7 αναφερομένων ή τοιαύτα κατεπείγοντα ή συνεχιζόμενα μετ’ έκπτωσιν εργολάβου ή διάλυσιν εργολαβιών. 2.Δια της περί εκτελέσεως έργου δι’ αυτεπιστασίας πράξεως ορίζεται το όργανον εις το οποίον ανατίθεται η άσκησις της επιστασίας και το οποίον δύναται να καθίσταται και υπόλογος διαχειριστής της διατιθεμένης πιστώσεως, άμα δε και πας όρος αφορών την εκτέλεσιν του έργου ή της εργασίας. (Αντί της σελ. 64,59) Σελ. 64,59(α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 115 3.Η δι’ αυτεπιστασίας εκτέλεσις δύναται να χωρή απολογιστικώς, είτε δια προσλήψεως παρά του επιστατούντος οργάνου του καταλλήλου εργατοτεχνικού προσωπικού και δι’ απ’ ευθείας προμηθείας των απαιτουμένων υλικών, είτε μέσω εργολάβων αναδεικνυομένων δι’ απευθείας εκλογής ή δια προχείρων διαγωνισμών είτε κατ’ άλλον πρόσφορον τρόπον. 3.Αι δι’ εκάστην κατηγορίαν έργων ή εργασιών εφαρμοζόμενοι μέθοδοι εκτελέσεως δι’ αυτεπιστασίας, τα του τρόπου και όρων προσλήψεως, μετακινήσεως και αμοιβής του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, τα της προμηθείας και μεταφοράς των απαιτουμένων υλικών και εργαλείων, τα της εκτελέσεως των διαγωνισμών, εφ’ όσον αποφασίζεται η διενέργεια τούτων και πάσα άλλη λεπτομέρεια δύνανται να ορίζωνται και δια γενικών συγγραφών εγκρινομένων δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Τεχνικής Επιτροπής. 4.Επί τη περαιώσει των εργασιών το ασκούν την αυτεπιστασίαν όργανον υποβάλλει έκθεσιν περί της εκτελέσεως του έργου και αποδίδει λογαριασμόν της διαχειρίσεως. Ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η βεβαίωσις της εκτελέσεως ενεργείται κατά τους κανόνας της ιεραρχικής τάξεως. Δύναται όμως να ενεργήται και δι’ επί τούτω οριζομένων οργάνων ή επιτροπών, συνιστωμένων κατά τα περί παραλαβών των μέσω εργολάβων εκτελουμένων έργων οριζόμενα εν τω παρόντι. «5.Εργασίαι βελτιώσεως ή επεκτάσεως των κτιρίων ή εγκαταστάσεων, ή εξοπλισμού μεμισθωμένων μονάδων κρινόμεναι ωφέλιμοι δια την πληρεστέραν εξυπηρέτησιν των σκοπών αυτών, ή, τοιαύται επισκευών ή συντηρήσεως δι’ ας υπόχρεος είναι ο ΕΟΤ δύνανται να εκτελώνται και μέσω των αναδόχων της εκμεταλλεύσεως τούτων απολογιστικώς ή επί κατ’ αποκοπήν τιμή εφ’ όσον η συνολική δαπάνη τούτων δεν υπερβαίνει τας δραχ. 100.000. Η ανάθεσις της εκτελέσεως των εργασιών τούτων ενεργείται μετ’ έγκρισιν της σχετικής μελέτης και εφ’ όσον η προσφορά του αναδόχου είναι κατωτέρα του προϋπολογισμού. Δια την επίβλεψιν, έλεγχον, παραλαβήν και πληρωμήν των εργασιών τούτων εφαρμόζονται τα περί μέσω εργολάβων εκτελουμένων εργασιών ισχύοντα. Δια την εκτέλεσιν εργασιών βελτιώσεως ή επεκτάσεως εξ ων προσδοκάται αισθητή αύξησις της αποδόσεως της εκμεταλλεύσεως δύναται να συμφωνήται η εξόφλησις της δαπάνης τούτων δια συμψηφισμού προς τας επί πλέον προσόδους του Οργανισμού εκ του ανήκοντος εις αυτόν ποσοστού (μισθώματος) των επομένων ετών. Εφ’ όσον η συνολική δαπάνη των εργασιών τούτων υπερβαίνει τας 100.000 απαιτείται σύμφωνος γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου περί ταύτης». Σελ. 64,60(α) 216-042 Η παρ. 5 προσετέθη δια της παρ. 4 άρθρου μόνου της υπ’ αριθ. 31344/353 της 23 Μαΐου/6 Ιουν. 1963 αποφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄236). Εκτέλεσις έργων μέσω ετέρων Υπηρεσιών Άρθρ.4.-1.Μελέται έργων ειδικής φύσεως, οίον τουριστικών συγκοινωνιών, διαρρυθμίσεως ή εξωραϊσμού τουριστικών τόπων ή αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, εγκαταστάσεως δικτύων υδρεύσεως, ηλεκτροφωτισμού  ή τηλεφώνων, τοπογραφήσεις, εργαστηριακαί εξετάσεις κλπ. δύνανται να ανατίθενται εις Υπηρεσίας ή όργανα του Κράτους ή Νομ. προσώπων ή Επιχειρήσεων και Οργανισμών κοινής ωφελείας, ασχολουμένας με ομοειδή ή συναφή ζητήματα, μετ’ έγκρισιν της οικείας  προϊσταμένης ή εποπτευούσης αρχής εφ’ όσον  απαιτείται και επί καταβολή των απαιτουμένων ειδικών δαπανών. Δύναται επίσης ο Οργανισμός να χρησιμοποιή προς εκτέλεσιν έργων μελέτας ή συναφείς προς ταύτας εργασίας εκπονηθείσας τη πρωτοβουλία των αυτών ως άνω Υπηρεσιών ή οργάνων, ή και εξωϋπηρεσιακών τεχνικών επί καταβολή αποζημιώσεως. 2.Αι μελέται των έργων του προγράμματος του Οργανισμού των εκτελουμένων υπό τουριστικών Οργανισμών ή Οργανώσεων ή τουριστικών επιχειρήσεων δι’ ενισχύσεως ή δανειοδοτήσεως τούτων εκ μέρους του Οργανισμού, κατά τας οικείας διατάξεις, εφ’ όσον εκπονούνται τη φροντίδι των Οργανισμών κ.λπ. τούτων, υπόκεινται εις τον ειδικόν έλεγχον του Οργανισμού. «Δύναται συνεπώς ο Οργανισμός να αναθέτη δια λογαριασμόν του τας ανωτέρω μελέτας ως και την διενέργειαν ερευνών και μελετών σχέσιν εχουσών προς την Τουριστικήν πολιτικήν ή την οργάνωσιν του Οργανισμού, επί καταβολή αναλόγου αποζημιώσεως ή αμοιβής και εις ειδικούς επιστήμονας ή συνεργάτας ανεξαρτήτως της ιδιότητός των ως Δημ. Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και αυτού τούτου του Ε.Ο.Τ. πέραν των ωρών της κανονικής εργασίας και του αντικειμένου της συνήθους απασχολήσεώς των. Αύτη είναι η αληθής έννοια της περιφραστικής εκφράσεως «εργαστηριακαί εξετάσεις κλπ.» του ως άνω πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου». Τα ανωτέρω εντός « » προσετέθησαν δια της υπ’ αριθ. 33653 της 12/22 Μαΐου 1969 αποφ. Υπ. Συντονισμού (ΦΕΚ Β΄ 347). Σελ. 64,44(α) Τεύχος 366-Σελίς 58 Εκπόνησις μελετών παρ’ οργάνων του  Ε.Ο.Τ. Άρθρ.38.-1.Έργα τουριστικής οδοποιΐας και τουριστικών συγκοινωνιών εν γένει ως και έργα διαμορφώσεως ή εξωραϊσμού αρχαιολογικών ή άλλων τουριστικών τόπων ή έτερα έργα ειδικής φύσεως δύνανται να εκτελώνται μέσω τεχνικών Υπηρεσιών ή οργάνων του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αρμοδίων κατά τόπον ή περιεχόμενον ή ασχολουμένων με ομοειδή ή συναφή έργα μετ’ έγκρισιν της οικείας προϊσταμένης ή εποπτευούσης αρχής. 2.Δια των περί εκτελέσεως πράξεων ορίζονται ο τρόπος και οι όροι υφ’ ούς θα γίνη η εκτέλεσις επιτρεπομένης και της εξουσιοδοτήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών ή οργάνων όπως προκηρύσσωσι και ενεργώσι τους διαγωνισμούς, εγκρίνωσι το αποτέλεσμα τούτων, αναδεικνύωσιν  εργολάβους ή αποφασίζωσιν την απ’ ευθείας ανάθεσιν της εκτελέσεως ή την εκτέλεσιν δι’ αυτεπιστασίας και εν γένει διεξάγωσι πάσαν την εκτέλεσιν, επίβλεψιν, έλεγχον, παραλαβήν και πληρωμήν των έργων διαδικασίαν. 4.Δια την εκτέλεσιν των έργων τούτων, την παραλαβήν, την κατάρτισιν των δικαιολογητικών πληρωμής, την απόδοσιν λογαριασμών και τον έλεγχον των υπολόγων δύνανται να εφαρμόζωνται παρά των κατά την παρ. 1 Υπηρεσιών ή οργάνων αι περί εκτελέσεως των ιδίων αυτών έργων κείμεναι διατάξεις. 5.Τα δικαιολογητικά των δαπανών των περί ών το παρόν άρθρον έργων υποβάλλονται τελικώς εις τον Οργανισμόν, όστις διατηρεί, εν πάση περιπτώσει το δικαίωμα ασκήσεως εποπτείας επί της εκτελέσεως των έργων τούτων. 6.Τα δια την εκτέλεσιν των κατά το παρόν άρθρον έργων χρησιμοποιούμενα όργανα δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεως δια την εκτός έδρας απασχόλησιν εις ειδικάς δε περιπτώσεις και αποζημιώσεις δι’ υπερωριακήν απασχόλησιν οριζομένης υπό του Γενικού Γραμματέως. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 116 Άρθρ.39.-1.Έργα αναψυχής και ψυχαγωγίας εις τουριστικούς τόπους εν γένει ή έτερα μικρά τουριστικά έργα δύνανται να εκτελώνται μέσω των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων, των Τοπικών Επιτροπών Τουρισμού ή Τουριστικών Οργανώσεων, είτε δια μεταβιβάσεως των απαιτουμένων πιστώσεων υπό μορφήν ειδικών ενισχύσεων είτε επί αποδόσει λογαριασμού, εφαρμοζομένων και εν προκειμένω, αναλόγως των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου. Υπόλογοι όμως διαχειρισταί των διατιθεμένων δια την εκτέλεσιν των έργων τούτων πιστώσεων ορίζονται μόνον πρόσωπα έχοντα την ιδιότητα του δημοσίου ή δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. 2.Πιστώσεις εκ των αναγραφομένων προς εκτέλεσιν έργων τουριστικής αναπτύξεως του προγράμματος του Οργανισμού, δύνανται να διατίθενται υπό μορφήν μακροπροθέσμων δανείων προς ετέρους Οργανισμούς, Οργανώσεις ή ιδιώτας επιχειρηματίας, αναλαμβάνοντας την εκτέλεσιν των προγραμματιζομένων έργων αντί του Οργανισμού. Αι προϋποθέσεις και οι όροι της χορηγήσεως των δανείων, τα του τρόπου εξοφλήσεως αυτών και αι ειδικώτεραι υποχρεώσεις των δανειζομένων, εφ’ όσον δεν ρυθμίζονται δυνάμει ειδικών διατάξεων, ορίζονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Δι’ ομοίων, ως άνω, αποφάσεων ορίζονται τα της χορηγήσεως δανείων εις ιδιοκτήτας οικιών εις τουριστικούς τόπους προς διασκευήν, βελτίωσιν και επίπλωσιν δωματίων, επί σκοπώ όπως ταύτα καταστώσι κατάλληλα προς υποδοχήν επισκεπτών εις περιόδους εντάσεως της τουριστικής κινήσεως και εν γένει προς επαύξησιν του εις ξενοδοχειακούς κλίνας δυναμικού των τουριστικών τόπων. Άρθρ.40.-Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού δύναται να αναλαμβάνη δια της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτού την μελέτην και εκτέλεσιν έργων του Δημοσίου ή ετέρων προσώπων δημοσίου δικαίου εφ’ όσον ταύτα εκτός του ειδικού αυτών σκοπού συντελούσι και εις την καθόλου προαγωγήν του τουρισμού. Επί των έργων τούτων εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Η υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ανάληψις των περί ων ανωτέρων έργων, εφ’ όσον ταύτα δεν περιλαμβάνονται εις το πρόγραμμά του, αποφασίζονται δια κοινών πράξεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου. Δια των αυτών πράξεων ρυθμίζονται και τα της μεταβιβάσεως των απαιτουμένων πιστώσεων. Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Άρθρ.41.-Η κατά το άρθρ. 6 του Ν.Δ. 4109/1960 τεχνική γνωμοδοτική Επιτροπή, προς άσκησιν των κατά τον παρόντα κανονισμόν καθηκόντων της συνέρχεται εν τη έδρα του Οργανισμού ή επί ειδικών περιπτώσεων εις τον τόπον των έργων ή όπου η ανάγκη το καλεί. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τριών μελών. Αι αποφάσεις αυτής, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας. Επί ισοψηφίας η πρότασις θεωρείται απορριφθείσα. Τα θέματα εισάγονται εις την Επιτροπήν εντολή του Γενικού Γραμματέως υπό των κατά περίπτωσιν αρμοδίων Υπηρεσιών δια προσκομίσεως ενώπιον αυτής των απαραιτήτων στοιχείων και προφορικής εισηγήσεως. Η γνώμη της Επιτροπής εκφέρεται ατύπως δια συνοπτικής πράξεως εγγραφομένης επί του θεωρουμένου εγγράφου ή στοιχείου μελέτης ή εν περιθωρίω του σχεδίου πράξεως του Γενικού Γραμματέως, και προσυπογραφομένης υπό των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών. Ιδιαίτερον πρακτικόν συντάσσεται μόνον επί περιπτώσεων καθ’ άς απαιτείται ειδική αιτιολόγησις της γνώμης της Επιτροπής ή οσάκις υφίσταται σοβαρά διαφωνία μεταξύ των μελών αυτής. Τα τοιαύτα πρακτικά καταχωριζόμενα εις το γενικόν προωτόκολλον του Οργανισμού παραμένουσιν εις τον φάκελλον της υποθέσεως ήν αφορώσιν. Τας εργασίας της Επιτροπής διευθύνει έν των μελών αυτής, το οποίον και προεδρεύει των συνεδριάσεων. Το μέλος τούτο εκλέγεται δια ψηφοφορίας ενεργουμένης κατά την πρώτην, μετά την συγκρότησίν της, συνεδρίασιν της Επιτροπής. Έτερον μέλος, ομοίως εκλεγόμενον, εκτελεί χρέη γραμματέως της Επιτροπής. Ειδικαί διατάξεις Άρθρ.42.-1.Αι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και επί των προμηθειών των πάσης φύσεως μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ειδών εξοπλισμού και εν γένει υλικών αναλωσίμων ή μη, των αναγκαιούντων δια την εκτέλεσιν, θέσιν εις λειτουργίαν και συντήρησιν των έργων ως και επί των σχετικών προς ταύτα μεταφορών. 2.Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρ.43.-«Όπου εις τον παρόντα Κανονισμόν αναφέρεται δια την έκδοσιν οιασδήποτε αποφάσεως ή πράξεως ο «Γενικός Γραμματεύς», νοείται από 31ης Μαΐου 1973 και εφεξής, ότε ετέθη εν ισχύϊ το Ν.Δ. 1403/73 και κατ’ εφαρμογήν αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ». Το άρθρ. 43 προσετέθη δια της υπ’ αριθ. (Αντί της σελ. 64,61(α) Σελ. 64,61(β) Τεύχος 498-Σελ. 69 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 18.Β.α.49 117 Φ.101/2/526294 της 30 Ιουν./9 Ιουλ. 1973 (ΦΕΚ Β΄792) αποφ. Υπ. Εθν. Οικον. Άρθρ.5.-Αι μελέται των έργων συντάσσονται παρά των στελεχών της Υπηρεσίας Μελετών υπό την άμεσον εποπτείαν του προϊσταμένου μελετών. Ούτος προσδιορίζει υπ’ ευθύνη του την απασχόλησιν ενός εκάστου εκ των μελετητών επί τη βάσει της επιστημονικής ειδικότητος εκάστου έχων υπ’ όψιν του την έκτασιν του συνόλου των μελετών συμφώνως προς το εγκεκριμένον πρόγραμμα εκτελέσεως έργων. Αι αρχιτεκτονικαί μελέται συντάσσονται επί τη βάσει πλήρους οικοδομικού προγράμματος όπερ δίδεται εις τον αρχιτέκτονα μελετητήν δια της εντολής προς εκπόνησιν της μελέτης. Δια της ιδίας εντολής πληροφορείται ο αρχιτέκτων μελετητής το εκ του προγράμματος διατιθέμενον χρηματικόν ποσόν δια την πραγματοποίησιν, του σχετικού έργου υποχρεούμενος όπως περιορίση την μελέτην του εντός του ποσού τούτου. Δια της αυτής εντολής χορηγείται εις τον αρχιτέκτονα μελετητήν το πλήρες και οριστικόν τοπογραφικόν σχέδιον του χώρου ένθα θέλει πραγματοποιηθή το έργον. Επί τη βάσει της ως άνω εντολής και απάντων των εν αυτή προαναφερθέντων στοιχείων (οικοδ. προγράμματος, προβλεφθέντος ύψους δαπάνης και τοπογραφικών σχεδίων) προβαίνει ο αρχιτέκτων εις την σύνταξιν προσχεδίου, αφού πρότερον επισκεφθή τον τόπον εκτελέσεως του έργου και λάβη αυτοπροσώπως γνώσιν απασών των συνθηκών και δεσμεύσεων της περιοχής, μεριμνών υπευθύνως και δια την συλλογήν και τυχόν ετέρων στοιχειών, και πληροφοριών, απαραιτήτων δια την ορθήν σύνταξιν της μελέτης και την απρόσκοπτον εκτέλεσιν του έργου (ήτοι στοιχείων εδάφους, υδρεύσεως, φωτισμού κλπ.) εισηγούμενος πάσαν απαραίτητον υπηρεσιακήν ενέργειαν του Οργανισμού είτε της εσωτερικής διαδικασίας είτε απευθυνομένην προς αρμοδίας κρατικάς αρχάς και υπηρεσίας. Βάσει του ως άνω συντασσομένου προσχεδίου θεωρουμένου αρμοδίως χωρεί ο αρχιτέκτων μελετητής εις την σύνταξιν της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης, ενώ δια σχετικής εντολής του προϊσταμένου μελετών ορίζονται οι μελετηταί των ειδικών έργων, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και οι συντάκται των τευχών δημοπρατήσεως του έργου (προσμετρήσεων, προϋπολογισμού κλπ.) απάντων συντασσομένων επί τη βάσει πλήρους τεχνικής περιγραφής, ήτις χορηγείται εις τους καθ’ έκαστα μελετητάς παρά του αρχιτέκτονος του έργου. 18.Β.α.49 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 100 Η σύνταξις των ειδικών μελετών πραγματοποιείται εν απολύτω συνεργασία μετά του αρχιτέκτονος του έργου, όστις δίδει τας γενικάς κατευθύνσεις, προδιαγράφει τα όρια εντός των οποίων δέον να κινείται ο καθ’ έκαστα ειδικός μελετητής και παρακολουθή υπευθύνως την έντεχνον και έγκαιρον κατάρτισιν τούτων. Την ευθύνην δια την έντεχνον και έγκαιρον σύνταξιν εκάστης ειδικής μελέτης φέρει ο ειδικός συντάσσων ταύτην. Καθίσταται εν τούτοις συνυπεύθυνος και ο αρχιτέκτων μελετητής του έργου εφ’ όσον αι ειδικαί μελέται ολοκληρούνται υπό την ιδικήν του κατεύθυνσιν και εποπτείαν αποτελούσαι εν και αδιάσπαστον σύνολον μετά των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου, ο αρχιτέκτων μελετητής εν συνεργασία μετά της υπηρεσίας επιβλέψεως ασκεί την επιβαλλομένην αρχιτεκτονικήν επίβλεψιν του έργου. Παραλαβή και έλεγχος μελετών. Αμοιβαί Άρθρ.6.-1.Αι υπό του τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού εκπονούμεναι μελέται υπόκεινται εις έλεγχον ασκούμενον κατά τους κανόνας της ιεραρχικής τάξεως. Τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία τούτων, υπογραφόμενα υπό του εκπονήσαντος ταύτα, υποβάλλονται δι’ αναφοράς. 2.Αι υπό εξωϋπηρεσιακών τεχνικών ή ειδικών εκπονούμεναι μελέται παραλαμβάνονται και ελέγχονται παρά της Τεχνικής Υπηρεσίας, είτε δια των τεταγμένων οργάνων ταύτης, είτε παρ’ επιτροπών επί τούτω συνιστωμένων. 3.Αι μελέται εγκρίνονται υπό του Γενικού Γραμματέως μετά θεώρησιν τούτων παρά της κατά το άρθρ. 6 του Ν.Δ. 4109/1960 Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής τη εισηγήσει της Υπηρεσίας Μελετών. Μελέται έργων ύψους προϋπολογισμού κατωτέρου των δραχ. 150.000 ως και αι συναφείς προς μελέτας εργασίαι θεωρούνται παρά του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μελετών και του Διευθυντικού Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο υπό της Υπηρεσίας ή ο κατά την θεώρησιν παρά της Τεχνικής Επιτροπής διενεργούμενος έλεγχος των μελετών, μη εκτεινόμενος εις λεπτομερείας δεν απαλλάσσει τους μελετητάς της ευθύνης έναντι του οργανισμού δια την αρτιότητα των μελετών. Αι υπό Κρατικών Υπηρεσιών εκπονούμεναι μελέται κατά το άρθρ. 4 του παρόντος δύνανται να εγκρίνωνται κατά τα διεπούσας την λειτουργίαν των Υπηρεσιών τούτων διατάξεις. Αι αμοιβαί των εξωϋπηρεσιακών τεχνικών δια τας υπό τούτων εκπονουμένας μελέτας ή συναφείς αυταίς εργασίας ορίζονται είτε κατ’ αποκοπήν, είτε επί ποσοστώ επί της αξίας των εργασιών δια των περί αναθέσεως πράξεων ή των διακηρύξεων των διαγωνισμών. Αύται δεν δύνανται να είναι ανώτεραι των υπό του οικείου κώδικος αμοιβών μηχανικών οριζομένων ελαχίστων ορίων, μετά τας υπέρ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προβλεπομένας εκπτώσεις. Στοιχειώδεις μελέται Άρθρ.7.-Επί έργων μη απαιτούντων, λόγω της φύσεώς των ή της περιωρισμένης εκτάσεώς των, σύνταξιν προγράμματος και λεπτομερούς τεχνικής μελέτης ή οσάκις η σύνταξις τοιαύτης μελέτης λόγω της πολυμορφίας των περιλαμβανομένων εργασιών καθίσταται αδύνατος ή δυσχερής, ιδίως επί ειδικών κατασκευών και εγκαταστάσεων εργασιών, επισκευών και εργασιών εξωραϊσμού, διαρρυθμίσεως ή συντηρήσεως, ως και τοιούτων προπαρασκευαστικών, παρεπομένων ή συμπληρωματικών (τοπογραφήσεων, σχεδιάσεων, φωτογραφήσεων, οροθετήσεων κλπ.) οι όροι της εκτελέσεως αυτών δύνανται να περιλαμβάνονται εις συνοπτικήν πρότασιν της Τεχνικής Υπηρεσίας ή και απ’ ευθείας εις την διακήρυξιν του διαγωνισμού ή την περί εκτελέσεως πράξιν του Γενικού Γραμματέως. Εκτέλεσις των έργων Άρθρ.8.-1.Τα έργα του Οργανισμού εκτελούνται δι’ εργολάβων ή δι’ αυτεπιστασίας. Δύνανται όμως να εκτελώνται και μέσω ετέρων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και μέσω Δήμων και Κοινοτήτων, Τοπικών Επιτροπών Τουρισμού ή τουριστικών οργανώσεων, κατά τα εν ταις εφεξής διατάξεσιν οριζόμενα. 2.Τον τρόπον εκτελέσεως καθορίζει ο Γενικός Γραμματεύς. Αι περί εκτελέσεως των έργων πράξεις του Γενικού Γραμματέως εφ’ όσον αφορώσι προϋπολογιζομένην δαπάνην ανωτέραν των δραχ. 250.000 εκδίδονται μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Τεχνικής Επιτροπής. Διαγωνισμοί 