Framkvæmdir við byggingu fangelsis á Hólmsheiði miðar vel . Aðstöðusköpun er í fullum gangi , reistir hafa verið tveir byggingarkranar . Búið er að tengja hitaveitu við skrifstofu - , mötuneyti og aðstöðu iðnaðarmanna . Í ljós hefur komið að fyllingin undir bygginguna var of lítil og hefur IAV verið falið að breikka púðann sem nemur um 1000mm allan hringinn . Unnið er að fullum krafti við að klára púðann og jarðvinnu fyrir frárennslislagnir . Mótauppsláttur sökkla hefst í dag .