Vinna við Ullarnesbrekkuna svokölluðu felst í tvöföldun á Hringvegi 1 , frá Hafravatnsvegi að Þingvallavegi . Verkið gengur samkvæmt áætlun en unnið er að fyrsta áfanga sem skal lokið 31. október 2010 . Uppúrtekt fyrir vegarstæði er að mestu lokið og verið er að leggja skólplagnir og aðrar veitulagnir ásamt því að lengja ræsi . Búið er að grafa fyrir stækkun á undirgöngum og brú yfir Varmá ásamt því að rífa hluta af eldri brú sem þar var . Unnið er að undirstöðum á undirgöngunum og vatnaveitingum fyrir Varmá . Auk þessa hafa nýir göngu - og reiðstígar verið lagðir .