Jarðvinnuverktakar gerðu hlé á vinnu í desember en vinna við slóðagerð , jarðvinnu og niðursetningu undirstaða hefur staðið yfir frá því í júni á síðasta ári . Slóðgerð er langt komin og er búið að setja niður um þriðjung undirstaða fyrir möstur . Verktaki sem hefur með höndum reisingu mastra og strengingu leiðara gerði hlé á vinnu í lok október en lokið er við að reisa 21 mastur . Þá er framkvæmdum vegna byggingu nýrrar brúar yfir Jökulsá á Brú lokið í bili og hefur umferð verið hleypt á brúnna . Verktakar stefna á að hefja vinnu svo fljótt sem veður leyfir á þessu ári . Gert er ráð fyrir að samsetning og reising mastra haldi áfram í mars , strenging leiðara hefjist í júní og þá er gert ráð fyrir allri jarðvinnu og slóðagerð verði lokið í júlí . Allt þetta kallar á mikla flutninga efnis og von er á fjölda efnissendinga til landsins á fyrri hluta ársins sem koma land á Húsavík og Reyðarfirði . Má þar helst nefna leiðara , stálmöstur og glereinangra . Spennusetning línunnar er síðan áætluð í lok árs 2020 . Síðan þá hefur staðið yfir vinna við áframhaldandi skoðun valkosta , í samráði við Skipulagsstofnun , sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila og gerð frummatsskýrslu þar sem áhrifum framkvæmdarinnar er lýst . Í því markmiði höfum við sett af stað verkefnaráð , samráðsvettvang þar sem helstu hagsmunaðaðilar fyrir utan landeigendur koma saman með reglulegu millibili . Hægt er senda inn fyrirspurnir og ábendingar undir „ senda ábendingar “ og verður því svarað eins og fljótt og við verður komið . Eins er áhugavert að fylgjast með fésbókarsíðunni okkar en þar eru nýjustu fréttir er varða starfsemi fyrirtækisins uppfærðar daglega .