Hleðslu á innveggjum er 85% lokið , stofnlagnir pípulagna , loftræsingar og rafmagns eru 45% frágengnar . Við þau tímamót verður búið að steypa upp fjórar blokkir af sex í verkefninu . Sameiginlegt markmið stjórnenda og undirverktaka verksins eru að steypuvinnu verði lokið um páska 2019 . Viðhengd mynd var tekin 27. nóvember 2018 , en eins og myndin sýnir sést hvernig blokkirnar raða sér á byggingarreitinn .