Vinna við fangelsið gengur vel . Um 70% af uppslætti sökkla er lokið og byrjað er að fylli inn í grunn byggingarinnar . Einangrun sökkla er langt kominn og vinna við frárennslislagnir innann sökkuls eru að hefjast . Í útboðslýsingu verksins var gert ráð fyrir að um 60 – 70% útveggja yrðu forsteyptar samlokueiningar og sömuleiðis var gert ráð fyrir að salernisveggir fangaklefanna yrðu forsteyptir . Ákveðið hefur verið að öll umgjörð fangaklefanna verði einnig úr forsteyptum einingum þ.e. útveggir , milli klefa og út á gang og þess utan verða „ filegran “ loftaplötur yfir klefunum . Þess er vænst að með því að fjölga forsteyptum einingum náist að steypa og loka hússins tveimur mánuðum fyrr en fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir .