Nú hafa verið grafnir 4.656 metrar eða um 90% af heildargreftri Óshlíðarganga sem verða alls 5.156 metrar . Erfið setlög hafa tafið gangnagröftinn en talsverður tími hefur farið í bergstyrkingar og á stundum hefur einungis tekist að grafa um 2 - 3 metra áður en bergstyrkt er . Áætlað gegnumbrot er um og eftir miðjan nóvember . Þá tekur við frágangsvinna í göngum sem felst í vatnsklæðningum , fráveitulögnum , uppsetningu á rafbúnaði og vegagerð . Þegar hefur verið lokið við að steypa vegskála í Hnífsdalsmegin og fjórar vegskála færur hafa verið steyptar Bolungarvíkurmegin . Heildarfjöldi starfsmanna sem vinnur að gerð Óshlíðarganga er um 90 manns .