Qiymat baholash barcha loyiha davomida hisoblab chiqiladi. Loyihani ishga tushirish uchun ruxsat berish uchun avval uning qiymatining konseptual (loyihaoldi) baholarini tekshirish kerak. Ushbu bosqichda dastlabki baholash, ya'ni kattalik tartibini baholash (ingl. order of magnitude estimate) bo'lib, uning real qiymatdan farqi −25 % dan + 75 % gacha bo'lgan intervalda yotadi. Loyiha amalga oshishi bilan aniqroq baholash talab etiladi. Bunda smeta qiymatini aniqlash (ingl. budget estimates) aniqligi −10 % dan +25 % gacha bo'ladi. Va nihoyat, loyiha uchun kelishilgan bazaviy narx ishlab chiqilgan paytga kelib (ingl. project cost baseline) ni amalga oshirish uchun yakuniy qiymat bahosini (ingl. definitive estimate) deb ataladi, uning qiymati realdan 5% dan kam bo'lmasligi va 10% dan ortiq bo'lmasligi kerak.
Loyiha qiymatlari qaysi davrda hisoblab chiqiladi?
barcha loyiha davomida