德媒：英特爾德國1奈米廠恐延誤 補助和環保法規卡關
Fab 29.1、Fab29.2廠原定2023年上半動工，補助延誤已使開工日期延至2024年夏天。但由於歐盟當局至今尚未核准99億歐元的補助，加上設廠地點有高品質黑土，依法須小心移除，並重新使用。施工日期再次順延至2025年5月。
報導指出，這兩廠原本預計在2027年稍晚啟用，可能會生產1.4奈米、1奈米製程晶片。英特爾通常會在上半年擴大生產客戶端個人電腦（PC）的新品，並在下半年發布。Fab 29.1、Fab 29.2廠可能用於生產2028年下半問市的產品，要是新廠在2028年中準備就緒，英特爾雖然有時間增產，但時程會相當吃緊。
Volksstimme報導並描繪出更黯淡的前景，指出英特爾如今預料，兩廠施工時間可能得花四到五年，投產時間或許得延到2029~2030年。