核二室外乾貯場也卡關 設施若完工掃除重啟障礙
原預定二○一七年完工 現在仍未興建
核二廠因遲遲無法興建室外乾貯設施，一號機已於二○二一年十二月提早除役，二號機則是在去年三月除役，但目前燃料棒都還放置在爐心中。經濟部長王美花說，核二的乾式貯存場目前還沒開始興建，希望可以盡快取得新北市政府的核准，才有辦法趕快興建乾貯設施。
台電「水保申報開工」等三案仍訴訟中
台電除針對廢水汙染削減計畫提行政訴訟，也衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」三訴訟案。
新北市農業局表示，因當時台電「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」尚未獲環保局核定，無法核准水保計畫展延。
去年最高行政法院針對核二「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」，判台電勝訴。環保局表示，依照判決，去年六月原要核定台電二○一九年提送內容版本，但施工期程已過，台電去年八月七日提送變更版本，於同月廿二日核准。
雖然廢水汙染削減計畫通過，但其他三案仍在訴訟中，核二廠乾式貯存設施仍無法開工。劉和然表示，「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」也是到訴訟完，去年環保局才審核通過。
至於核一室外乾貯場的水保計畫第二次變更案，台北高等行政法院去年三月十六日判決，新北市府已混雜與水土保持無關的審酌因素，有違反法律保留原則的疑慮；且市府數度無視農委會所作的訴願決定，判市府必須核定台電的申請。
根據水土保持計畫審核監督辦法，水土保持義務人應依擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報書六份，及主管機關要求抄件分數。台電以往都表明，要新北市府不該要求提送多分水保計畫續審。
去年十月四日，北高行提出訴訟外調解，新北市府和台電今年一月十八日啟動調解、四月一日法院調解決定台電要補送六份書圖。農業局指出，經濟部四月十九日將台電書圖核轉新北市府，市府正核定中。