基隆市立田徑場重建工程命運多舛 完工日期延誤20個月
基隆市立田徑場原是環狀混凝土建築物，使用多年後出現有鋼筋外露、剝落等問題，看台空間配置已不符現代多樣化需求。林右昌在市長任內爭取中央補助，斥資4億1600多萬元發包重建，預定2022年底完工。
2021年2月田徑場工程開工後，因爆發疫情停工2個月。復工後包商在同年9月提出臨正信路邊坡旁設計有極大安全疑慮，無法施作，但設計單位不同意變更設計工法，雙方各持己見，工程進度嚴重落後。
林右昌在卸任前2個月，先與田徑場原包商終止契約，並辦理重新招標，工程總經費追加到6億1000多萬元。新任包商在謝國樑任內進場，發現鋼構工程沒有規畫臨時安全支撐架，內外牆施工架數量也不夠，因為涉及施工安全，且屬職安規定必要項目，尋求市府協助補足安全措施。
林右昌下台前倉促重新發包，謝國樑上任後曾強調除非有重大設計瑕疵，否則不會同意再辦理變更設計作業。包商提出結構設計有安全疏漏問題後，市府請技師公會等第3公證單位審議，確認設計疏漏，同意變更設計並追加3000多萬經費，工期因此再要延長。
基隆市立田徑場重建工程曾獲2022年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」殊榮，但兩任包商都對設計提出疑慮。林右昌任內曾在市府網站發布田徑場工程獲獎喜訊，後來又將新聞資訊下架。
林右昌主政時的教育處長杜國正說，田徑場工程首次發包時，營造商因與設計商有歧見，工程就擺著不動，導致工期嚴重延宕，最後解約。為了趕上進度，第2次發包時，主體工程、跑道和景觀工程同步發包，跑道可望先開放民眾使用，主體工程再繼續做。第2次發包時的「假設工程」，臨時支撐確實有漏算，這部分變更設計追加就能解決。