Postępy prac na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic
To już dziesiąty miesiąc robót przy budowie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jakie są dotychczasowe postępy i jak będą przebiegać najbliższe prace?
11 i 25 kwietnia odbyły się sesje Rady Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, miasta, rad dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, a także zainteresowani mieszkańcy.
Zostały uruchomione zapisy do projektu „Zawodowe życie miasta – transport i komunikacja”, który umożliwia uczestnikom poznanie zawodów niezbędnych przy tworzeniu wielkich, miejskich projektów. Jako partner wydarzenia firma Gülermak przygotowała dla uczestników warsztaty w biurze budowy przy rondzie Stanisława Barei.
Na początku kwietnia ruszyły prace związane z budową nowej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krzesławickiej.
W połowie miesiąca rozpoczęła się przebudowa ciepłociągu wzdłuż ulicy Meissnera. W związku z obszarem koniecznych prac zostały uruchomione tymczasowe parkingi zastępcze dla mieszkańców bloków nr 4 i 6, które zostały zlokalizowane przy ul. Pilotów.
Ponadto zakończony został pierwszy etap głębienia ścian szczelinowych w rejonie ronda Młyńskiego, a przebudowa Sudołu Dominikańskiego wkroczyła w ostatnią fazę realizacji. Prace związane z tunelem przekroczyły newralgiczny punkt inwestycji – estakadę im. gen. Mateusza Iżyckiego. Umożliwiło to rozpoczęcie głębienia ścian szczelinowych wzdłuż ulicy Lublańskiej i uruchomienie prac zbrojarskich dla stacji „Rondo Polsadu”.
Wzdłuż ulicy Dobrego Pasterza prowadzone są prace archeologiczne, które wiążą się z odsłonięciem pozostałości po dawnych koszarach wojskowych należących do dawnego zespołu „Infanterie Barackenlager 100 p. p. – Koszarów Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza”.
Co w najbliższym czasie?
Wzdłuż ulicy Meissnera, po jej obu stronach, będzie kontynuowana przebudowa sieci centralnego ogrzewania. W rejonie ronda Polsadu prace będą dotyczyły zbrojenia płyty stropowej, wyjścia W1 oraz korpusu stacji.
Najbliższe prace związane z Sudołem Dominikańskim skupione są na komorach: północnej i południowej oraz budowie kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku.
Na ulicy Lublańskiej będą kontynuowane prace przy ścianach szczelinowych oraz przygotowania pod roboty żelbetowe.
Na obszarze pętli tramwajowej „Mistrzejowice” prace będą obejmować kanalizacje sanitarną i deszczową, a wzdłuż całego terenu budowy będzie to dalsze prowadzenie przebudowy sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.
Ponadto wykonawca spotka się z uczestnikami projektu „Zawodowe życie miasta – transport i komunikacja”, którzy będą mieli okazję przyjrzeć się jego pracy z bliska.
Naprawa na ul. Konopnickiej potrwa do poniedziałku
Do poniedziałku, 20 maja, potrwa naprawa deformacji jezdni na ulicy Marii Konopnickiej, w rejonie wiaduktu nad ul. Barską – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Podczas przeglądu wiaduktu inspektorzy ZDMK stwierdzili deformacje jezdni w rejonie zjazdu do byłego hotelu Forum, na pasie zewnętrznym w kierunku centrum.
Naprawa deformacji i rozszczelnienia, które znajduje się na jezdni, jest niezbędna. Deformacja ma bowiem negatywny wpływ na izolację płyty pomostu wiaduktu.
W czasie prac niezbędny okazał się demontaż fragmentu płyty żelbetowej zatoki autobusowej. Została ona już odbudowana. Jednak konieczne jest utrzymanie zamknięcia fragmentu jezdni do poniedziałku, 20 maja, do godz. 18.00.
Kostrze: roboty na ulicy Jachimeckiego
Od poniedziałku, 20 maja, prowadzone będą roboty przy przyłączach sieci wodociągowej i sanitarnej na ulicy Zdzisława Jachimeckiego w Kostrzu – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Prace potrwają do piątku, 24 maja. W tym czasie ulica będzie zamknięta dla ruchu.
Przebudowa oświetlenia na ulicy Mlaskotów
Drogowcy wymieniają oświetlenie na ulicy Mlaskotów. Roboty prowadzone są na wysokości budynku przy skrzyżowaniu z ul. Fałata. W związku z robotami zajęto chodnik, ruch pieszy odbywa się drugą stroną ulicy.
Prace potrwają do 19 lipca – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Wymiana asfaltu na ul. Dekerta, obowiązuje ruch wahadłowy
Do piątku, 24 maja, potrwają prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy Dekerta – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Ekipy drogowców pracują na odcinku od ul. Zaułek do ul. Klimeckiego. Obowiązuje ruch wahadłowy.
- poniedziałek, 20 maja – regulacja wpustów deszczowych oraz układanie warstwy wyrównawczej na odcinku od ul. Zaułek do ul. Kiełkowskiego
- wtorek, 21 maja – prace asfaltowe na odcinku od ul. Zaułek do ul. Kiełkowskiego (strona prawa) oraz frezowanie nawierzchni na odcinku od ul. Kiełkowskiego do ul. Klimeckiego
- środa, 22 maja – prace asfaltowe na odcinku od ul. Zaułek do ul. Kiełkowskiego (strona lewa) oraz prace rozbiórkowe i regulacja wpustów deszczowych na odcinku od ul. Kiełkowskiego do ul. Klimeckiego
- czwartek, 23 maja – prace asfaltowe na odcinku od ul. Kiełkowskiego do ul. Klimeckiego (strona prawa)
- piątek, 24 maja – prace asfaltowe na odcinku od ul. Kiełkowskiego do ul. Klimeckiego (strona lewa).
Nawierzchnia na ul. Dekerta odtwarzana jest w związku z przejazdami pojazdów o podwyższonym tonażu.
Budują kanalizację na ulicy Zakępie
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Zakępie. Jak informują Wodociągi Miasta Krakowa, zamknięty jest fragment drogi od ul. Brzeskiej do budynku nr 4.
Dojazd jest zapewniony od północnej strony ulicy.
Naprawa chodnika na ul. Babińskiego
We wtorek, 21 maja, rozpocznie się remont fragmentu chodnika na ulicy Józefa Babińskiego. Pracami zostanie objęty ok. 20-metrowy odcinek na wysokości budynku nr 73.
W związku z robotami zajęta zostanie część zatoki autobusowej na przystanku „Skotniki” 01 w kierunku ul. Bunscha. Tymczasowy przystanek będzie zlokalizowany na jezdni.
Prace potrwają około tygodnia.
Budowa przyłączy ciepłowniczych na ul. Konfederackiej
Trwają prace przy budowie przyłączy ciepłowniczych na ulicy Konfederackiej. Roboty są prowadzone na wysokości budynków nr 5 (połówkowe zwężenie jezdni) i 13 (całkowite zamknięcie jezdni). Odpowiada za nie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
W późniejszym terminie, po Bożym Ciele, ekipy budowlane rozpoczną prace na tarczy skrzyżowania ul. Konfederackiej i Pułaskiego.
Prokocim: utrudnienia na ul. Morawiańskiego i Stacyjnej
Od poniedziałku drogowcy pojawią się na dwóch ulicach w pobliżu przystanku kolejowego Kraków Prokocim – ul. Pawła Morawiańskiego i Stacyjnej.
Ekipy będą prowadziły tam prace odtworzeniowe nawierzchni po przejazdach ciężarówek.
Od poniedziałku prace na ul. Jana Piltza
W poniedziałek, 20 maja, ruszy przebudowa 40-metrowego fragmentu ul. dr. Jana Piltza na Ruczaju. Za zadanie, które będzie prowadzone w rejonie budynku nr 18, odpowiedzialny jest deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.
Fragment ul. dr. Jana Piltza zostanie poszerzony do 5 metrów, powstanie jednostronny chodnik, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także pojawi się oświetlenie.
Na czas robót zostanie wprowadzone połówkowe zwężenie jezdni. Ruch w miejscu prowadzenia prac będzie kierowany przez osoby uprawnione. Ponadto będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Drogowcy informują, że dojazd do posesji nr 16-16E oraz 18 będzie zachowany. Piesi będą mogli korzystać z przejścia drugą stroną ulicy.
Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza połowa września.
Os. Strusia: remont parkingu na ul. Janiszewskiego
13 maja ruszył remont parkingu w rejonie budynku nr 2 na os. Strusia (ulica Tomasza Janiszewskiego). W miejscu prowadzenia prac obowiązuje zakaz parkowania.
Roboty potrwają do połowy czerwca.
Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Ułanów
Dobiegają końca prace brukarskie na przebudowywanym skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Ułanów. W najbliższych dniach zostanie ułożona dolna warstwa asfaltu na ścieżce rowerowej.
W ramach zadania zostanie wybudowany czwarty wlot na skrzyżowaniu. Inwestycja zakłada również przebudowę sygnalizacji świetlnej i niezbędne przekładki kolidującego uzbrojenia. Dodatkowo dzięki inwestycji zyskają piesi i rowerzyści – na fragmencie o długości ok. 60 m po stronie inwestycji ciąg pieszo-rowerowy zostanie zastąpiony chodnikiem i drogą dla rowerów.
Zadanie realizuje deweloper w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych.
Prace na ul. Topolowej, zwężenie do połowy czerwca
Jeszcze do połowy czerwca ulica Topolowa będzie zwężona w rejonie budynku nr 19 – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Trwają tam prace budowlane. W związku z nimi zajęty został również chodnik – ruch pieszy odbywa się przygotowanym korytarzem.
NATO na Ukrainie
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?