Dwie inwestycje Azotów pod lupą. Zarząd: przygotowujemy analizy prawne
Zarząd Grupy Azoty szczegółowo bada sprawę rozpoczęcia przez poprzednie władze spółki budowy fabryki tworzyw w Policach za ponad 7 mld zł i bloku węglowego w Puławach za ponad 1 mld zł. — Przygotowujemy analizy prawne podsumowujące wszelkie działania w tych dwóch obszarach inwestycyjnych. Nie wykluczamy, że wnioski z analiz będą wymuszały skierowanie tych spraw do prokuratury — poinformował Andrzej Skolmowski, wiceprezes chemicznego giganta.
Chodzi o dwie inwestycje, które rozpoczęły się w poprzednich latach i wciąż nie zostały ukończone. Fabryka tworzyw w Policach (Polimery Police) pochłonęła ponad 7 mld zł i miała rozpocząć pełną komercyjną produkcję we wrześniu ubiegłego roku. Nie udało się jednak jak dotąd przeprowadzić tzw. testu integralności, który ma potwierdzić osiągniecie przez fabrykę wszystkich paramentów gwarantowanych przez wykonawcę. W międzyczasie sytuacja na rynku tworzyw znacząco się pogorszyła.
— Zakładamy, że pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych fabryki powinno nastąpić pod koniec tego roku. Natomiast test integralności i potwierdzenie pełnej sprawności instalacji powinno się wydarzyć do końca czerwca. Trendy rynkowe w tym biznesie zmieniają się w kierunku pozytywnym, więc liczymy na to, że wyniki też będą się poprawiać — poinformował Andrzej Dawidowski, wiceprezes Grupy Azoty.
Z kolei budowa bloku węglowego w Puławach pochłonie 1,2 mld zł. Elektrociepłownia ma produkować z węgla energię elektryczną i cieplną dla puławskich zakładów. Tymczasem przemysł w całej Europie inwestuje obecnie przede wszystkim w dekarbonizację i robi wszystko, by obniżyć emisje CO2.
— Awaria kotła podczas rozruchu bloku spowodowała, że sumaryczne opóźnienie tej inwestycji będzie wynosiło blisko dwa lata, jeśli uda się przeprowadzić odbiór instalacji w październiku tego roku. Analizujemy cały przebieg projektu, nie wykluczamy roszczenia do wykonawcy. Badamy też sprawę pod kątem wpływu tej inwestycji na całą spółkę teraz i w perspektywie 5-10 lat — stwierdził wiceprezes Hubert Kamola. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Polimex Mostostal.
O możliwości skierowania tych dwóch spraw do prokuratury na początku maja mówił Business Insiderowi wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński.
— Potwierdzamy, że przygotowujemy analizy prawne podsumowujące wszelkie działania w tych dwóch obszarach inwestycyjnych — od strony technicznej, ryzyk biznesowych, ale też od strony prawnej. Nie wykluczamy, że wnioski z analizy prawnej będą wymuszały na zarządzie skierowanie tych spraw do prokuratury — skwitował Andrzej Skolmowski.
Dopytywany o to, jakie są plany wobec nowej fabryki w Policach, stwierdził, że w grę wchodzą różne scenariusze. — Analizujemy możliwość wzmocnienia kapitałowego Polimerów Police, jesteśmy na etapie analizowania różnych wariantów — powiedział Skolmowski.
Na koniec I kwartału Azoty wypracowały 3,4 mld zł przychodów, 50 mln zł straty EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) i 332,8 mln zł straty netto. Nowy zarząd spółki pracuje właśnie nad planem naprawczym dla całej grupy.