Wiadomości
Ma już ponad pół roku opóźnienia. Wiemy, kiedy koniec budowy ronda w Gliniance
-
09.05.2024 10:11
-
Aktualizacja: 10:13 09.05.2024
Rondo w Gliniance będzie przejezdne na początku czerwca - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Wykonawca ma zakończyć pracę do końca maja - przekazał nam Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.
To ponad pół roku później, niż zakładano. Skrzyżowanie za ponad 2 mln zł miało być gotowe już w październiku zeszłego roku.
Skąd opóźnienie?
Na opóźnienie w dużej mierze wpływ miała błędna dokumentacja projektowa opracowana w 2018 roku. Pierwszym problemem było ogrodzenie jednej z nieruchomości, które postawione było w pasie drogowym. Cały proces związany z ustaleniem granic oraz negocjacje z właścicielami nieruchomości trwały do września zeszłego roku.
Równocześnie okazało się, że uzgodnienia z gestorami sieci podziemnych są nieważne albo „zaginęły”. Zamawiający był zmuszony do zlecenia ponownego opracowania projektów wykonawczych.
Obecnie trwają roboty związane z budową ciągów pieszych i rowerowych. Po zakończeniu prac brukarskich zostanie do wykonania warstwa ścieralna. Prace z nią związane są przewidziane na połowę maja i mają odbywać się w porach nocnych.
Prace nad budową ronda rozpoczęły się na początku 2023 roku. Przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.
Źródło:
Autor: