Prace na ulicy Królewieckiej rozpoczęły się 5 maja. Drogowcy zdzierają tam zniszczony asfalt i kładą nowy. Remont jezdni w ramach programu szybkiej wymiany nawierzchni nadzoruje ZDiUM.
Od początku remontu, ruch na ulicy Królewieckiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Maślicką do skrzyżowania z aleją Śląską, odbywa się tylko w kierunku centrum. Kierowcy, którzy chcą wrócić z centrum, muszą jeździć ulicą Maślicką.
Miasto zapowiadało, że utrudnienia związane z remontem zakończą się w piątek (24 maja). Terminu nie uda się dotrzymać. Do 24 maja potrwa bowiem układanie nawierzchni na jezdni w stronę Maślic. A od poniedziałku (27 maja) prace będą prowadzone na drugiej jezdni.
- Dwukierunkowy ruch ulicą Królewiecką powinien być puszczony w nocy z 29 na 30 maja. Kierowcy pojadą po nowej nawierzchni nad ranem w Boże Ciało – mówi Tomasz Jankowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
Informuje, że przyczyną opóźnienia jest zbyt duża liczba studzienek, które trzeba było wyregulować. Po Bożym Ciele nie nastąpi jednak koniec utrudnień.
Od 3 czerwca wykonawca planuje odtwarzać na ul. Królewieckiej, przy zachowaniu ruchu, elementy takie jak: pasy i wyspy. Podczas tego etapu, ruch będzie sterowany ręcznie. Montaż elementów potrwa do 8 czerwca. Wszystkie wymienione terminy uda się dotrzymać, jeśli dopisze pogoda.
- Będziemy realizować prace przy montażu elementów bezpieczeństwa drogowego, kiedy będzie najmniejszy ruch, aby generować jak najmniej utrudnień – dodaje Tomasz Jankowski.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?