Nessun rallentamento per gli
interventi sulle stazioni Termini e San Pietro, sostanzialmente
già terminati quelli all'aeroporto di Fiumicino, mentre per le
stazioni 'non indifferibili' di Torricola, Tuscolana e
Trastevere i cantieri sono in avvio già nei prossimi giorni; un
paio di mesi di slittamento sui programmi invece per la stazione
Aurelia. E' il punto sugli interventi 'giubilari' che hanno
nelle Ferrovie dello Stato il soggetto attuatore emerso
stamattina nella commissione capitolina Giubileo presieduta da
Dario Nanni.
A fornire il quadro è stata Maria Sangiovanni, responsabile
Area Roma Investimenti Stazioni, partendo dagli interventi
'essenziali e indifferibili', cioè San Pietro, Termini e i
percorsi della stazione di Fiumicino Aeroporto. Allo scalo, ha
spiegato, i lavori sono "completati, a parte qualche
ottimizzazione che stiamo facendo. Siamo in anticipo. Nonostante
un leggero decremento della spesa, la tipologia e la qualità
degli interventi sono rimasti i medesimi". I lavori a Termini e
San Pietro invece sono in corso: "Non ci sono rallentamenti
rispetto al cronoprogramma - ha affermato la dirigente - che è
molto sfidante perché dobbiamo effettuare gli interventi entro
l'apertura della Porta Santa".
A San Pietro i lavori riguardano sia il fabbricato
viaggiatori ("è in stato avanzato") sia le banchine, le
pensiline e il piazzale esterno. "Sono in corso - ha detto - i
lavori sugli ambiti di accessibilità e sulle aree esterne" per
le quali ci sono "interlocuzioni quotidiane col Comune per
concordare elementi di dettaglio sul piazzale".
Poi c'è Termini, dove i lavori riguardano tra l'altro due
sottopassi, il longitudinale e il trasversale. Riguardo al primo
è terminata la riqualificazione, mentre il centrale è in fase di
conclusione: "Inseriremo gli ascensori per fine '24 alle due
estremità, Giolitti e Marsala: le fosse sono state già
realizzate. Stiamo poi lavorando sulle pensiline alle Laziali,
abbiamo completato il primo marciapiede e stiamo innalzando il
secondo, con in parallelo restauro conservativo delle
pensiline". Sul lato di via Marsala è stato ripavimentato il
marciapiede: "L'intervento prevede inoltre una pensilina a
completamento del tratto di camminamento coperto che conduce ai
binari est. Abbiamo realizzato le fondazioni, nonostante un
imprevisto tecnico complesso che abbiamo risolto in tempi
efficaci".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA