Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana sostituirà pro tempore in tutte le sue funzioni e nella pienezza dei poteri il presidente Giovanni Toti, dopo l’arresto di nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova per corruzione e voto di scambio. “Siamo vicini al nostro presidente Toti, certi che abbia sempre agito nell’esclusivo interesse della Liguria. Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto e che il presidente possa così dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati”, commenta lo stesso Piana sottolineando lo stato d’animo sereno e fiducioso del presidente ai domiciliari e suo personale.
Anche la pratica – urgente e delicata – dello scolmatore del Bisagno passa dunque nelle mani di Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria,
Slitta almeno a fine 2025 la conclusione dei lavori dello scolmatore del torrente Bisagno, a Genova. Ad annunciarlo il Vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi.
La struttura commissariale, in ogni caso, continuerà a essere seguita da vicino dall’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone; in attesa dell’arrivo dalla Cina della TBM che dovrà velocizzare le opere di scavo, i lavori stanno andando avanti, nonostante gli “stop and go” delle interdittive antimafia che hanno coinvolto il consorzio ReseArch riabilitato pochi giorni prima dal Consiglio di Stato.Il cantiere ha raggiunto circa il 15% dell’avanzamento. Ma con tempistiche allungate
“La scadenza contrattuale è aprile 2025 ma, realisticamente, è molto difficile che sia rispettata. Abbiamo interesse che il ritardo sia contenuto ottimisticamente entro la fine del 2025“, afferma Piciocchi.
cIl cantiere sta andando avanti, nonostante l’ennesimo rischio stop per le vicende giudiziarie del consorzio ReseArch che alla fine ha ottenuto la sospensione dell’interdittiva antimafia riabilitata pochi giorni prima dal Consiglio di Stato. Ma i tempi nel mentre si sono allungati a dismisura. La scadenza di aprile 2025, prevista dal contratto, “non sarà rispettata – conferma Piciocchi -. Abbiamo interesse che questo ritardo sia contenuto ottimisticamente entro la fine del 2025“.
“La TBM è pronta in Cina, dovrebbe arrivare qui entro fine luglio, quando sarà pronta la camera di lancio – spiega l’ingegner Giuseppe Vestrelli della direzione Opere idrauliche del Comune di Genova -. Poi dovrà essere montata, ci vorrà un certo tempo. Dopodiché si comincerà lo scavo vero e proprio della galleria che dovrebbe concludersi in circa un anno“. Anche Vestrelli riferisce che la data “più realistica” per la conclusione del cantiere è “intorno alla fine del 2025.
Roberto Bobbio