Wülfrath · Sieben Jahre nach dem Ratsbeschluss und fünf Jahre nach Baubeginn könnte die Kita Schulstraße nun endlich zum neuen Kita-Jahr am 1. August eröffnen.
Es müsste schon mit dem Teufel zu gehen, sagte diese Woche Hochbauamtsleiter Georg Eickhoff, wenn die Kita Schulstraße nicht zum neuen Kita-Jahr am 1. August eröffnet werden könnte. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die sich bei ihm über den Sachstand der Dauerbaustelle informierten, schauten skeptisch und äußerten ähnlich verhalten, dass man optimistisch sein wollte. Doch nach den bisherigen Erfahrungen mit dem verpfuschten Neubau gaben sie sich zurückhaltend.
Eigentlich hätte die Kita, nach dem Ratsbeschluss 2017 und dem Baubeginn 2019, bereits im Coronajahr 2020 eröffnen sollen. Mitte 2020, als der Hochbau schon fast fertig war, stieß die Baufirma jedoch auf massive Betonüberreste im Boden, die der Verlegung von Anschlussleitungen im Weg waren. Es musste umgeplant werden, die Eröffnung verschob sich um ein Jahr. Dann wurde Feuchtigkeit im Boden festgestellt. Und das Problem wurde größer. Die Stadt trennte sich letztendlich vom Generalunternehmer und suchte neue Firmen für Rückbau, Schimmelbekämpfung und Wiederaufbau.
Mittlerweile ist das Außengerüst am Gebäude verschwunden. Ob es doch noch ein Happy End gibt? Aktuell, berichtete Eickhoff, stünde der Innenbau vor dem Abschluss. Die Sanitäranschlüsse stünden zwar noch an und auch einige letzte Mängel, die man kürzlich in der Heizungsanlage gefunden hätte, müssten noch behoben werden. Doch grundsätzlich schien Eickhoff keine Bedenken mehr zu haben, dass die neue Kita im Sommer nach sehr langer Zeit endlich in Betrieb gehen könnte.
„Die Fassade im Innenhof ist bereits gereinigt und gestrichen. Die Arbeiten am Haus sind in den letzten Zügen.“ Anders sehe es bei der Außenanlage aus, die „zäh“ seien. Der Bauunternehmer habe für diese Arbeiten einen Subunternehmer beauftragt, der auch zur Stelle sei. „Er wartet allerdings auf Material, um arbeiten zu können.“ Das Material, so erklärte Eickhoff, würde aber vom Bauunternehmer selbst gestellt. Bis zur Kita-Eröffnung am 1. August wolle man versuchen, zumindest den Eingangsbereich sowie die Fluchtwege komplett fertig gepflastert zu haben. Die grüne Außenanlage könnte sich dagegen etwas hinziehen, räumte der Hochbauamtsleiter ein. Mit dem Garten- und Landschaftsbauer sei man in Verhandlungen.
Ilona Küchler (Linke) ergriff nach den Ausführungen als erste das Wort: „Ich will optimistisch sein, aber wenn jetzt wieder Mängel gefunden wurden – wie sieht es mit den Kosten aus?“ Eickhoff erklärte, dass es sich bei den neu aufgefallen Mängeln um solche handeln würden, „die nie aufgefallen wären“, wenn man nicht aufgrund der Sanierung des Neubaus nochmal alles neu gemacht hätte. Dank dieser Arbeiten würde ein Neubauzustand erreicht. „Ich glaube nicht, dass wir weitere dramatische Mängel finden werden.“
Die einzigen Mehrkosten, die jetzt noch entstehen könnten, seien die für die Reparatur im Heizungsbereich. Doch dazu konnte Eickhoff nichts Genaues sagen. „Wir warten da noch auf die Planung vom Fachplaner.“ Die große Unbekannte sei letztlich die Summe für den Gartenlandschaftsbauer.
Ursula Erdelen-Schäfer (SkFM) äußerte sich weniger optimistisch nach den Ausführungen des Hochbauamtsleiters. Bis jetzt seien bereits 2,5 Millionen Euro in den Bau geflossen. „Und es war gut, dass so viel vom Neubau abgerissen wurde, sonst hätte man die ganzen Mängel, die es da noch gab, erst viel später entdeckt.“ Sie glaube nicht an eine Eröffnung am 1. August, sei aber zufrieden, wenn „im Laufe des Jahres die Einrichtung ohne Mängel öffnen kann.“
Sollte die Kita erst im Laufe des Jahres eröffnen können, erwiderte Eickhoff, könne er sich damit überhaupt nicht zufriedengeben. „Das Ziel ist der 1. August. Ich will das Thema endlich beerdigen können.“