Hückeswagen · Derzeit wird in der Schloss-Stadt an vielen Stellen gebaut. Manche Vorhaben sind schon beendet, andere werden erst in den kommenden Jahren fertiggestellt. Ein Überblick aus dem Bauausschuss.
Dass in Hückeswagen aktuell gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet gebaut wird, ist mal mehr, mal weniger offensichtlich. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gab die Stadtverwaltung den Ausschussmitgliedern einen Überblick über aktuelle Bauvorhaben und wann mit Beginn beziehungsweise Fertigstellung zu rechnen ist. Deutlich wurde in dieser Komprimierung der Umfang der Baustellen.
Feuerwehrhaus Deutlich sichtbar ist die Baustelle im Brunsbachtal, wo bis Mai des kommenden Jahres das neue Feuerwehrhaus entstehen soll. Nicht nur die Erdarbeiten sind schon abgeschlossen, auch die Bodenplatte ist bereits eingebaut. Für Probleme habe der nicht tragfähige Boden gesorgt, der zu lehmhaltig sei, wie es in der Tischvorlage beschrieben wurde. Eigentlich wollte man schon weiter fortgeschritten sein, aber die schlechte Witterung mit 60 Schlechtwettertagen und der erwähnten Bodenqualität, die einen Austausch nötig machte, hatten für eine Verzögerung gesorgt.
Sportplatz Die Arbeiten am Sportplatz Schnabelsmühle sind zweigeteilt – schon länger wird an den Umkleidegebäuden beziehungsweise deren energetischen Sanierung und Erweiterung gebaut. Der Anbau ist im Rohbau fertig, der Dachstuhl errichtet, das Dach eingedeckt. Die Fertigstellung der Kabinengebäude ist für das Ende des dritten Quartals anvisiert. Der zweite Baubereich ist mit einer deutlich kürzeren Bauzeit vorgesehen, es geht um den neuen Kunstrasen. Die Baufirma hat hierzu bereits Ende der vergangenen Woche die nötigen Gerätschaften an die Schnabelsmühle gebracht, die Ausführung soll in sechs bis acht Wochen abgeschlossen sein.
Schloss Am 31. Oktober 2023 wurden der Förderantrag zum Umbau und zur Sanierung des Schlosses bei der Bezirksregierung sowie der Bauantrag beim Kreisbauamt in Gummersbach eingereicht. Bereits beauftragt wurde die „Leistungsphase 5 – Ausführplanung“, auch wenn die Entscheidung zum Förderantrag noch aussteht. Das würde indes die Fertigstellung der Maßnahmen innerhalb des Förderzeitraums sicherstellen. „Bei Zusage des Fördermittelgebers müssen die Arbeiten bis Ende 2027 abgeschlossen (und abgerechnet) sein“, heißt es in der Tischvorlage. Aktuell seien mehrere Punkte in der Abstimmungsphase mit der Genehmigungsbehörde. Auch die Denkmalbehörde sei mit involviert.
Bürgerbüro Mit dem Umzug des Bürgerbüros in die ehemaligen BEW-Räume im Erdgeschoss des Gebäudes Bahnhofsplatz 8, die von der Stadt angekauft wurden, wurden in der ersten Etage, die sich im Teil-Eigentum der Stadt befinden, mehrere Flächen frei. Diese wurden nach aktuellen und modernen Arbeitsplatzansprüchen umgebaut und neugestaltet, eingezogen ist der Fachbereich III Bauen und Ordnung.
Bahnhofsplatz Anfang April starteten die Arbeiten im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) am Bahnhofsplatz, der seitdem gesperrt ist. Aktuell werden Kanalbauarbeiten vorgenommen und Sinkkästen gesetzt, die Leitungen für Strom und Breitband folgen. Das Denkmal „Berliner Mauer“ wurde versetzt, das Kriegerdenkmal ist derzeit eingelagert und wird nach Abschluss der Arbeiten etwas versetzt wieder aufgestellt. Die umfangreiche Neugestaltung soll etwa 13 Monate Zeit brauchen.
Sporthallen Aktuell wird die Sporthalle der Montanusschule komplett saniert und energetisch ertüchtigt. Zwei Monate länger als geplant habe dabei die Schadstoffsanierung gedauert. Zwischenzeitlich wurden die alten Fassadenplatten demontiert, ebenso Fenster und Türen. Das Innere der Halle ist derzeit im Rohbauzustand. Aktuell seien die Installateure bei der Arbeit in der Halle und auf dem Dach, auf dem die Photovoltaikanlage errichtet wird. „Die Fertigstellung ist weiterhin für Ende 2024 geplant, der zeitliche Puffer ist jedoch aufgebraucht“, heißt es in der Tischvorlage.
Bushaltestellen Die vor allem für Autofahrer sicherlich anstrengendsten Bauvorhaben betreffen sie ironischerweise gar nicht – es geht um den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Bereits fertiggestellt sind die Haltestellen „Am Raspenhaus“ und „Busenbacher Weg“. Im Moment sind die Haltestellen „Wiehagener Straße“ und „Industriestraße“ umgebaut. In Fahrtrichtung Remscheid werden drei Haltestellen ein Buswartehäuschen bekommen, die Haltestellen „Wiehagener Straße“ bekommen zudem überdachte Radabstellanlagen. Beide Maßnahmen sind mit 90 bis 100 Prozent gefördert.
Aufwertungen Für die Aufwertung des Wilhelmsplatzes liegt der Fördermittelbescheid der Stadtverwaltung vor, es sollen noch die Ergebnisse einer weiteren Bürgerbeteiligung mit in die endgültigen Planungen einfließen. Die Entwurfsplanungen für die Wupperauen liegen beim Fördermittelgeber, wenn die Genehmigung vorliegt, kann in den Ausschreibungsprozess eingestiegen werden. Straßenverkehrsamt, Kreispolizei und Landesbetrieb Straßenbau NRW sind in Abstimmung mit der Stadtverwaltung zur Aufwertung der Bahnhofstraße.
Sanierungen Für die Sanierung des Tunnels Höhsiepen sind die Ausschreibungsplanungen weit fortgeschritten, so dass die Maßnahme im Sommer ausgeschrieben werden kann. Die Umsetzung ist für den Herbst vorgesehen. Ebenfalls saniert werden soll die Lessingstraße mit der Fußgängerquerung Montanusstraße. Die Ausschreibungsplanungen sind abgeschlossen, demnächst wird ausgeschrieben. Die Maßnahme soll im Herbst stattfinden.