新竹漁港漁產直銷中心工程延宕 民代爭保留中央補助款
市府今天說明,漁業署補助部分為新直銷中心周邊的景觀工程,先前督導工程時,因不確定前瞻經費是否能持續運用,因此請市府未雨綢繆先研議可能在年底完工的方案,但僅在討論階段並未定案。目前新直銷中心主建物結構體工程已完成90%,預計將於明年初完工,讓攤商開始搬遷,以不影響攤商營運為原則。
新竹市政府近年積極新竹漁港建設,2021年完成「波光市集」集合原本漁產直銷中心的戶外攤商,並在漁產直銷中心旁啟動新建工程,預計在新直銷中心啟用後,再拆除老舊的漁產直銷中心建物,讓攤商營運不間斷,並在舊直銷中心原址進行景觀工程。
不過,新的漁產直銷中心工程嚴重落後,劉康彥說,有直銷中心攤商聽聞,新直銷中心本體、拆除舊直銷中心與舊直銷中心原址景觀工程必須趕在今年底完工,才能保住中央補助款,也因此舊直銷中心必須提早拆除,攤商恐因此被迫停業至少4個月。
劉康彥說,對攤商來說,不只短少4個月收入,員工生計也得考慮,生財器具搬移與安置都是一大問題,勢必增加許多額外的行政成本和支出。
劉康彥表示,為了釐清「到底中央補助款會不會被收回?」的關鍵,昨天拜託柯建銘委員邀集農委會漁業署、經濟部水利署討論,結論是補助款可辦理保留並跨年度執行,也因此舊直銷中心不需提前拆除的,但也盼市府加快工程進度,他會持續追蹤。
竹市府回應,農業部漁業署補助竹市府辦理的直銷中心外部地景改善工程,工程內容為「舊直銷中心拆除」及「新直銷中心周邊之景觀工程」,補助4680萬元,是因漁業署提醒要注意前瞻計畫補助,因此討論到提早拆除舊直銷中心的可能,但並無定案。
針對漁業署表示經費可以保留一事,市府表示,將再洽漁業署確認,目前整體工程進行,依照原執行規畫方案,以不影響攤商做生意為為最大原則。另,市府也將請施工單位提出趕工計畫,加緊趕辦,目前直銷中心主建物將進場施作室內裝修工程,預計將於明年初完工,待攤商搬遷後,辦理後續舊直銷中心拆除事宜。