審計報告|荔枝窩智能公廁造價1330萬 自動門失靈困市民十分鐘
鄉郊辦早年斥資1,330萬元,於荔枝窩建造「智環保公廁」,其中因應新冠疫情,設計無觸式「自動滑門」。不過,在去年12月自動門失靈,有使用者被困公廁10分鐘,要其他人協助才成功離開,承辦商其後將自動門轉為手動操作。至於在公廁安裝的空氣淨化太陽能板,亦因採集能源表現未達設計標準,需要更換。
審計報告指出,鄉郊辦就荔枝窩「智環保公廁」,在2020年9月,批出850萬元工程合約,其後為響應《施政報告》增設智能設施,增加180萬元至1,330萬元,工程於2021年9月展開,去年8月竣工,11月開始試行開放予市民使用。
採用無觸式自動門 最後改回人手操作
文件顯示,「智環保公廁」因應新冠疫情,公廁採用無觸式設計的自動滑門,在控制板上揮手,可以把門打開和鎖上,以確保公共衞生和防範病毒和細菌的感染。不過,在去年12月9日,一名使用者被困於新公廁內,原因是在控制板上揮手或按下緊急按鈕 均無法打開自動滑門。結果,使用者在被困 10 分鐘後,在其他人協助下,才得以離開廁所。
事發後第二天,承辦商已實地視察有關自動門系統,並採取了若干改善措施,例如在廁格內清楚展示使用者須知和聯絡資訊,讓使用者更清楚了解相關智能設施的操作程序;另由去年12月21日起,停用自動門系統,並把自動滑門轉換為全手動操作,以恢復公眾對使用該公廁的信心。
太陽能板採集效力未達標準要更換
「智環保公廁」亦裝有空氣淨化太陽能板,由空氣淨化太陽能板產生的電力會匯入電網,以抵銷運作階段所使用的能源,然而,至今年2月,空氣淨化太陽能板在採集可再生能源方面的表現未達設計標準,承辦商已被要求更換有關空氣淨化太陽能板以修正缺漏。
審計署認為,鄉郊辦需要持續檢討新公廁試行運作情況,並按需要採取改善措施;及在推展涉及智能公廁的小型改善工程項目時,借鑑新公廁所得的經驗。